云南省玉溪市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2016)云04民终892号
上诉人（原审被告、反诉原告）：通海县海纳房地产开发有限公司。住所地：通海县纳古镇*组。
法定代表人:纳学远，总经理。
上诉人（原审被告、反诉原告）：通海县富润建材厂。经营场所：通海县纳古镇。
经营者:纳学文，男，1980年7月15日生，回族，居民，住通海县。
上述二上诉人共同委托诉讼代理人：陈少敏，云南恩奇律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。
上述二上诉人共同委托诉讼代理人：李剑蓉，云南恩奇律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。
上诉人（原审原告、反诉被告）：吕正和，男，1977年12月3日生，汉族，住云南省玉溪市通海县。
上诉人（原审原告、反诉被告）：龚丽，女，1981年9月14日生，汉族，住云南省玉溪市通海县。
上述二上诉人共同委托诉讼代理人：廖庆生，云南鼎甲律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。
上述二上诉人共同委托诉讼代理人：郭凌云，云南鼎甲律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。
上诉人通海县海纳房地产开发有限公司（以下简称海纳公司）、通海县富润建材厂（以下简称富润建材厂）因与上诉人吕正和、龚丽商品房预售合同纠纷一案，不服云南省通海县人民法院（2016）云0423民初873号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年11月15日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人海纳公司、富润建材厂的共同委托诉讼代理人陈少敏、李剑蓉，上诉人吕正和、龚丽的共同委托诉讼代理人廖庆生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
海纳公司、富润建材厂上诉请求：撤销一审判决，支持其一审反诉请求。事实及理由：1、一审法院在未查清事实的基础上就认定上诉人未按约定时间交房，应承担违约责任错误，本案的客观事实是上诉人与吕正和、龚丽在2013年8月8日签订的《商品房购销合同》及《补充协议》未违反法律强制性规定，合法、有效，双方均受协议约束，《商品房购销合同》及《补充协议》约定，上诉人向吕正和、龚丽出售的天湖银座第C幢第2单元第9层04号房屋，经建设单位组织验收合格后，上诉人以电话、公告或书面形式通知办理接房手续，交房时，上诉人提交《商品房质量保证书》和《商品房适用说明书》；吕正和、龚丽在未足额付清购房款及配套设施费、住宅专项维修基金、契税、办证费等费用前，无权要求上诉人交房，且上诉人不承担违约责任；上诉人代政府向购房者收取契税、印花税、住宅维修资金、产权工本费等费用，该费用最终以政府规定的收费标准进行多退少补，购房者未交清上述费用，除承担违约责任外，导致交房及办证延期的，上诉人不承担责任。根据上述合同约定，上诉人在2015年11月11日组织勘察、设计、施工、监理、质检部门对房屋进行验收，验收不存在任何质量问题，系合格房屋。2015年11月15日，上诉人以书面形式通知吕正和、龚丽接房，已完成合同约定的义务，吕正和、龚丽接到接房通知后以物业费过高拒绝接房。另，根据上述合同约定，吕正和、龚丽的主要义务不仅仅是交清购房款，还应在接房时交清契税、住宅维修资金、物业服务费等费用，吕正和、龚丽不但拒绝接房，至今仍未交清上述费用，其行为已构成违约。2、一审法院依据通海县建设工程质量安全监督管理站于2015年12月29日向天湖银座的施工单位云南建工第四建设有限公司发出的《工程质量整改通知》认定上诉人出售给吕正和、龚丽的房屋不具备交房条件的理由不成立，《工程质量整改通知》系孤证，不应采信，本案诉争的房屋在2015年11月11日经设计、勘察、监理、施工单位验收合格，通海县质检站非法定质检部门，无权对验收合格的房屋作出相反的结论。3、上诉人依约通知吕正和、龚丽接房，吕正和、龚丽应在2015年11月15日至2015年12月15日期间办理接房但恶意拖延拒绝接房，本案违约方实为吕正和、龚丽，法院不应支持二人的主张。另，一审计算违约金过高，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款及《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条规定，当事人约定的违约金过高的，当事人可以请求适当减少，原审法院无视上诉人的主张径行作出判决错误，违约金应参照通海时代花园年租金85元/平方米予以计算。
吕正和、龚丽上诉请求：撤销一审判决，改判支持其一审诉讼请求并驳回海纳公司、富润建材厂一审反诉请求。事实和理由：1、一审判决认定“2016年5月12日，天湖银座的施工单位、监理单位、建设单位及通海县建设工程质量安全监督管理站对天湖银座进行了竣工验收”错误，根据《补充协议》第四条约定，建设单位组织验收合格是指经勘察、设计、施工、监理、质检以及海纳公司、富润建材厂共同验收并签章，才视为具备交付条件，但2016年5月12日出具的《工程竣工验收证明书》中并无通海县建设工程质量安全监督管理站签章，且海纳公司、富润建材厂至今也未取得《建设工程竣工验收备案表》，即尚未通过质监部门验收，一审认定该事实错误。2、一审判决上诉人按30元/天支付逾期接房违约金错误，本案系商品房销售合同纠纷，上诉人的义务是按时付款，海纳公司、富润建材厂的义务是按期交房，而双方签订的《合同补充协议》第五条及第九条约定的上诉人未向海纳公司、富润建材厂足额支付购房款、契税及住宅维修资金前，无权要求交房，上诉人应按主合同约定承担违约责任，该约定加重了上诉人的义务，免除了海纳公司、富润建材厂的责任，签订合同时未提示上诉人注意，且交纳契税、住宅维修资金并非合同的义务，该约定系无效约定。契税、住宅维修资金应按政府规定交纳，海纳公司、富润建材厂仅是代收，海纳公司、富润建材厂明知契税按合同总价1.5%收取，仍要求上诉人按合同总价3%收取，上诉人无奈才到政府相关部门缴纳上述费用，上诉人并不存在违约行为，是海纳公司、富润建材厂违约才导致接房未果，应由公司承担违约责任。
针对海纳公司、富润建材厂的上诉请求，吕正和、龚丽辩称，海纳公司、富润建材厂未按合同约定交付房屋应承担违约责任，从全案证据看，天湖银座不具备交房条件，海纳公司、富润建材厂的上诉请求没有事实和法律依据，请求二审予以驳回。
针对吕正和、龚丽的上诉请求，海纳公司、富润建材厂辩称，天湖银座于2015年11月15日已验收合格，一审判决吕正和、龚丽按每天30元支付违约金正确，但起算时间错误，根据双方补充协议约定，吕正和、龚丽在没有交清契税前无权要求公司交房，请求二审驳回吕正和、龚丽的上诉请求，支持海纳公司、富润建材厂的上诉请求。
吕正和、龚丽向一审法院起诉请求：一、判令海纳公司、富润建材厂立即将天湖银座C幢2单元9层04号房屋及C-47号车位交付给吕正和、龚丽；二、由海纳公司、富润建材厂连带支付吕正和、龚丽2015年11月1日至2016年7月14日的逾期交房违约金13607.52元（其中2015年11月1日至11月30日违约金30元/天×30天=900元，2015年12月1日至2016年7月14日违约金283663元×0.02%×227天=12707.52元）；三、由海纳公司、富润建材厂连带支付自2016年7月15日起至实际交房之日止的逾期交房违约金，违约金以每天56.73元计算。海纳公司、富润建材厂反诉请求：一、判令吕正和、龚丽及时办理接房手续；二、由吕正和、龚丽支付海纳公司、富润建材厂逾期接房违约金（自2015年12月16日计算至实际接房之日，按每天30元计算）。
一审法院认定事实：海纳公司、富润建材厂系通海县秀山街道天湖银座开发商，经批准取得该小区商品房预售许可。2013年8月14日，吕正和、龚丽为乙方，海纳公司、富润建材厂为甲方，双方签订通THYZ（2013）第124号《商品房购销合同》、《合同补充协议》。《商品房购销合同》约定：吕正和、龚丽向海纳公司、富润建材厂购买天湖银座第C幢第2单元第9层04号房屋，房屋价款283663元，套内面积为85.6平方米。其中，第七条约定交房期限为：甲方应于2015年10月31日前，将经建设单位组织验收合格，并符合本合同约定的商品房交付给乙方。第九条约定甲方逾期交房的违约责任为：甲方未按本合同第七条约定的时间交房，自本合同约定交房时间届满后的次日起至实际交房之日止30天内，甲方按每天30元向乙方支付违约金，合同继续履行；逾期30天后，甲方按乙方已付房款的0.02%乘以逾期天数向乙方支付违约金，合同继续履行；第十条约定交接：该商品房经建设单位组织验收合格后，甲方应当以电话、公告或书面形式通知乙方办理交接手续。由于甲方原因，未能按期交接的，责任由甲方承担。由于乙方原因，未能按期交接的，责任由乙方承担，甲乙双方同意按以下方式处理：甲方已按约定履行通知义务的，乙方应于交房之日起30日内到甲方指定的地点办理交接房屋手续，乙方逾期未办理交接手续的，视同甲方已按期履行了交房义务，乙方自此日起至实际接房日止，按每日30元支付甲方逾期接房违约金，合同继续履行。《合同补充协议》第五条约定，对于主合同第九条的相关事宜补充如下：乙方未向甲方足额支付本合同约定的全部购房款及本补充协议第八条和第九条约定的补缴费用、配套设施费、住宅专项维修资金、契税、办证费等费用前，乙方无权要求甲方交付房屋，且甲方不承担逾期交房的违约责任。由此导致甲方无法交房的，乙方应按主合同第十条的约定，承担由于乙方原因未能按期交房的责任。第九条约定，除主合同约定的房价款和本补充协议第八条的款项之外，政府职能部门规定收取的以下款项由甲方代收：契税、印花税、住宅专项维修资金、产权工本费等由甲方代收代缴，乙方应在甲方通知的交接房期限向甲方足额支付。上述相关款项的收费标准以实际交纳时的相关政府规定为准，甲、乙双方一致同意多退少补。若乙方迟延交付本条所列费用和税费的，除乙方按主合同承担违约责任外，甲方交付该商品房的交付期限和办证期限相应顺延以及主合同登记备案期限顺延，甲方不承担违约或赔偿责任。《商品房购销合同》、《合同补充协议》签订后，吕正和、龚丽按约定付清了海纳公司、富润建材厂全部购房款。2015年4月25日，海纳公司、富润建材厂将天湖银座C-47号车位出售给吕正和、龚丽，同日吕正和付给海纳公司定金10000元；同年10月12日，吕正和付清海纳公司车位余款91500元。
2015年10月31日，《商品房购销合同》约定的交房期限届满，因房屋尚未验收，海纳公司、富润建材厂未按时交付吕正和、龚丽。2015年11月11日，天湖银座建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及通海县建设工程质量安全监督管理站对天湖银座工程进行了竣工初验；同年11月15日，海纳公司发出书面通知，通知购房户办理接房手续，因房屋未通过竣工验收，吕正和、龚丽未办理接房手续。2015年11月26日，海纳公司向购房户发出公告，内容为“尊敬的各位购房户：感谢您近年来对我公司的信任与支持！天湖银座建设工程项目因为施工单位没有按期完成施工，导致我公司不能按期办理相关手续如期交房，我公司对此深表歉意！现在我公司还没有如期取得《竣工验收报告》，但是，本项目已通过初验，五方验收合格，不影响您对房屋交接手续的办理。如果您现在愿意接收，可按接收流程先办理房屋交接手续，以后我公司应该负责处理的事宜及您按合同约定应享受的相关权利不会因此受到影响。如果您现在不愿意接收，请您静候我公司取得《竣工验收报告》再通知你接收，给您带来不便之处敬请谅解！”2015年12月29日，通海县建设工程质量安全监督管理站向天湖银座施工单位云南建工第四建设有限公司发出《工程质量安全整改通知》，对天湖银座工程存在的质量问题进行了明确，并要求施工单位不得进行竣工验收。2016年5月12日，天湖银座的施工单位、监理单位、建设单位及通海县建设工程质量安全监督管理站对天湖银座工程进行了竣工验收。海纳公司再次通知吕正和、龚丽办理接房手续，双方因相关税费的缴纳标准产生争议，交接未果。2016年6月13日，吕正和、龚丽自行向相关部门缴纳了住房交易手续费、契税、住宅专项维修资金。2016年7月18日，吕正和、龚丽诉至一审法院，请求判如所请。
一审法院认为，《中华人民共和国合同法》第四十四条规定：“依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。”第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”第一百三十条规定：“买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”第一百三十八条规定：“出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。”《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：“本解释所称的商品房买卖合同，是指房地产开发企业（以下统称为出卖人）将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”本案中，吕正和、龚丽与海纳公司、富润建材厂签订的《商品房购销合同》、《合同补充协议》合法、有效，双方应按约定全面履行各自义务。海纳公司、富润建材厂未按约定的交房时间将吕正和、龚丽购买的房屋交付吕正和、龚丽，构成违约，应按合同约定承担违约责任，对吕正和、龚丽请求判决海纳公司、富润建材厂交付房屋并按合同约定支付逾期交房违约金的诉讼请求予以支持，但违约金的计算时间只应自合同约定的交房期限届满次日起计算至房屋竣工验收后，海纳公司、富润建材厂通知吕正和、龚丽办理接房手续之日止，其余不予支持。吕正和、龚丽购买的房屋竣工验收后，经海纳公司电话通知办理接房手续，吕正和、龚丽未按合同及补充协议约定缴清相关税费，办理接房手续，仍构成违约，也应按合同约定承担违约责任，对海纳公司、富润建材厂请求判决吕正和、龚丽办理接房手续并承担逾期接房违约责任的反诉请求亦予以支持，但违约金的计算时间只应按吕正和、龚丽逾期接房的次日起计算，海纳公司、富润建材厂要求自2015年12月16日起计算的主张，因2015年11月15日海纳公司、富润建材厂出售给吕正和、龚丽的房屋尚未竣工验收，不具备交付条件，不予支持。本案双方均认为约定适用己方的违约金过高，要求予以调整，经审查并不存在过高情形，故不予调整。遂判决：“一、由被告（反诉原告）通海县海纳房地产开发有限公司、通海县富润建材厂于判决生效后三日内，将通海县天湖银座第C幢第2单元第9层04号房屋及C-47号车位交付原告（反诉被告）吕正和、龚丽，原告（反诉被告）吕正和、龚丽按约定办理接房手续；二、由被告（反诉原告）通海县海纳房地产开发有限公司、通海县富润建材厂于判决生效后三日支付原告（反诉被告）吕正和、龚丽逾期交房违约金11962.86元；三、由原告（反诉被告）吕正和、龚丽按每天30元支付被告（反诉原告）通海县海纳房地产开发有限公司、通海县富润建材厂2016年6月13日起至办理接房之日止的逾期接房违约金；四、驳回原告（反诉被告）吕正和、龚丽的其余诉讼请求；五、驳回被告（反诉原告）通海县海纳房地产开发有限公司、通海县富润建材厂的其余反诉请求。”
本院二审期间，海纳公司、富润建材厂提交以下证据：1、单位（子单位）工程质量验收记录一份，证明天湖银座小区的房屋已验收合格；2、云南省澄江县人民法院（2015）澄民一初字第463号及（2015）澄民一初字第464号民事判决书各一份，证明法院判决支持单位工程竣工验收具备交付条件；3、玉溪市中级人民法院（2014）玉中民一终字第496号及（2015）玉中民一终字第473号民事判决书各一份，证明法院判决支持逾期交房违约金的计算标准；4、单位（子单位）工程质量验收证明书、云南省建筑工程竣工报告各一份，证明涉诉房屋在2015年11月单体建筑验收合格，2016年5月12日综合验收合格。经质证，吕正和、龚丽对第1组证据的真实性无异议，但对合法性、关联性有异议，认为该验收记录仅是内部验收记录，并非验收报告；对第2组证据的真实性、合法性无异议，但对关联性、证明目的有异议，认为房屋的竣工验收是指综合验收；对第3组证据的真实性、合法性无异议，但对关联性有异议，认为《商品房购销合同》系海纳公司、富润建材厂提供，且海纳公司、富润建材厂未举证证明合同约定的违约金存在高于损失的情形；对第4组证据中单位（子单位）工程质量验收证明书的真实性、合法性、关联性有异议，认为该证据不属新证据，且与其一方一审提交的证据相矛盾，因业主未参与涉诉房屋的验收，云南省建筑工程竣工报告是否真实、合法其一方不清楚。
吕正和、龚丽提交以下证据：1、昆明市中级人民法院2015年度商品房销售合同纠纷精品案例一份，证明在商品房销售合同纠纷案件中，昆明市中级人民法院判决支持逾期办证违约金，开发商应按照合同约定的标准赔偿业主损失；2、《建设工程竣工验收备案表》一份，证明与天湖银座小区相邻的通海紫金花苑小区经通海县建设工程质量安全监督管理站等相关部门进行了竣工验收，并取得《建设工程竣工验收备案表》，至此才达到竣工验收合格标准；3、光盘一份，证明一审判决后，吕正和、龚丽再次到售楼部要求接房，但海纳公司、富润建材厂的工作人员以本案已上诉为由拒绝办理交房手续；4、最高人民法院指导案例一份，证明一方主张违约金过分高于损失的，应当由主张一方承担举证责任，本案海纳公司、富润建材厂未提交违约金过高的证据；5、最高人民法院指导案例一份，证明开发商逾期交房和办证应当按照合同约定承担违约责任，本案《商品房购销合同》约定的业主方没有交纳契税视为违约，海纳公司、富润建材厂不承担违约责任的约定系无效条款。经质证，海纳公司、富润建材厂对第1、4、5组证据的真实性、合法性无异议，但对关联性有异议，认为我国不适用判例法，判例不能作为案件裁判的依据；对第2组证据的真实性、合法性、关联性有异议，认为备案表系复印件，未加盖公章，且不是本案诉争房屋的备案表；对第3组证据的真实性无异议，对合法性、关联性有异议，认为一审判决作出后尚未生效前，业主到售楼部要求接房系刻意安排，为二审取证。
为查明有关事实，本院依法到天湖银座小区调取了租房合同、商品房购销合同各一份，向李某某、朱某某及通海县质量安全监督管理站工作人员石某某进行调查并制作了调查笔录。经质证，海纳公司、富润建材厂对石某某的调查笔录的真实性、合法性无异议，但对关联性有异议，认为涉诉工程在2015年11月15日就进行了验收，2016年5月12日是综合验收；对其余证据的真实性、合法性、关联性均无异议。吕正和、龚丽对商品房购销合同及石某某的调查笔录的真实性、合法性、关联性无异议；对李某某、朱某某的调查笔录及租房合同的真实性无异议，但认为二人的陈述是否真实无法判断。
本院认为，海纳公司、富润建材厂对吕正和、龚丽提交的第1、3、4、5组证据的真实性无异议，本院予以确认；至于涉诉房屋是否达到交付条件，应以双方合同约定及相关规定为准，对吕正和、龚丽提交的第2组证据本院不予认定。吕正和、龚丽对海纳公司、富润建材厂提交的第1、2、3组证据的真实性无异议，对真实性本院予以确认，第4组证据系原件，且加盖有监理等单位的印章，吕正和、龚丽对真实性提出异议但未提交相反证据证明，故对证据的真实性本院亦予确认，至于双方是否应承担违约责任的问题，在说理部分结合查明的事实一并评析。租房合同、商品房购销合同及石某某、李某某、朱某某的调查笔录系本院依法调取和制作，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
经审理，二审查明的事实与一审认定相一致，本院予以确认。另查明，双方签订的《商品房购销合同》约定涉诉天湖银座C幢2单元9层04号房分摊面积为20.96平方米。通海县天湖银座小区及周边房屋年租金约为100元/平方米。
本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条规定，第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。本案中，吕正和、龚丽及海纳公司、富润建材厂的上诉对一审判决第一项即判决双方办理涉诉房屋及车位交接手续均未提出异议，本院予以确认。综合双方诉辩主张，现本案二审的争议焦点为：1、海纳公司、富润建材厂是否应支付逾期交房违约金，如应支付，金额如何确定；2、吕正和、龚丽是否应承担逾期交房违约金，如应承担，金额如何确定。
关于焦点1，海纳公司、富润建材厂与吕正和、龚丽签订的《商品房购销合同》、《合同补充协议》系双方的真实表示，内容不违反法律规定，系合法有效的协议，双方当事人均应按《商品房购销合同》、《合同补充协议》的约定履行。双方在《合同补充协议》中约定海纳公司、富润建材厂应在2015年10月31日前将经勘验、设计、施工、监理、质监及海纳公司、富润建材厂验收合格的房屋交付吕正和、龚丽，海纳公司、富润建材厂提交的2015年11月11日的工程竣工预验收证明书仅有建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位及施工单位的签章，而吕正和、龚丽一审提交的2016年5月12日工程竣工验收证明书虽无质监部门签章，但通海县建设工程质量安全监督管理站出具的情况说明能够确定2016年5月12日该站参与了由建设、勘察、设计、监理、施工单位组织的对所建房屋进行的验收，结论为合格，只是根据相关规定其无需签章，故本案应认定2016年5月12日诉争房屋符合合同约定的交房条件，海纳公司、富润建材厂未按约于2015年10月31日前交房已构成违约，一审判决认定海纳公司、富润建材厂逾期交房构成违约正确。吕正和、龚丽上诉主张诉争房屋至今未取得《建设工程竣工验收备案表》，不符合交房条件的理由不成立，不予采纳。关于违约金的数额，《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定：“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。”本案中，海纳公司、富润建材厂于2016年5月12日诉争房屋验收合格后再次通知吕正和、龚丽接房，故违约交房的起止期限本院确认为2015年11月1日至2016年5月12日，共计194天。双方在《商品房购销合同》中约定海纳公司、富润建材厂逾期在30天内，按每天30元计算违约金，超过30天的，超过部分每日按已付款的0.02%计算违约金。现海纳公司、富润建材厂抗辩主张约定的违约金过高，要求予以调整。经审查，海纳公司、富润建材厂逾期交房给吕正和、龚丽造成的损失客观上表现为其不能按期使用该房屋产生的损失，直接表现为其对外租房应付租金或可将该房屋出租所得的租金，而通海县天湖银座相近地段的房屋日租金约为0.27元/平方米，结合涉诉房屋面积及逾期天数，海纳公司、富润建材厂逾期交房给吕正和、龚丽造成的租金损失为5582元（106.56平方米×194天×0.27元），吕正和、龚丽主张的违约金10000余元确实高于其实际损失，海纳公司、富润建材厂要求对违约金予以调整符合上述法律规定，对其上诉请求的合理部分应予支持，原判对此处理不当，本院予以纠正。
关于争议焦点2，双方签订的《商品房购销合同》第十条约定：“由于乙方原因，未能按期交接的，责任由乙方承担……甲方已按约定履行通知义务的，乙方应于交房之日起30日内到甲方指定地点与甲方办理房屋交接手续……”因海纳公司、富润建材厂逾期交房已构成违约，且从查明的事实及双方陈述来看，吕正和、龚丽在海纳公司通知后即到过海纳公司办理接房手续，但因逾期交房等问题未妥善解决最终未能接房，吕正和、龚丽也在双方发生争议后及时向法院提起诉讼，为此，在不能认定系因吕正和、龚丽单方原因造成延迟接房情况下，海纳公司、富润建材厂要求吕正和、龚丽承担逾期接房违约金的主张理由不充分，不予支持。一审判决吕正和、龚丽支付逾期接房违约金的处理不当，本院予以纠正。
综上所述，海纳公司、富润建材厂及吕正和、龚丽的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、维持云南省通海县人民法院（2016）云0423民初873号民事判决第一项；
二、撤销云南省通海县人民法院（2016）云0423民初873号民事判决第二、三、四、五项；
三、由通海县海纳房地产开发有限公司、通海县富润建材厂于判决生效后三日内支付吕正和、龚丽逾期交房违约金5582元；
四、驳回吕正和、龚丽的其他诉讼请求；
五、驳回通海县海纳房地产开发有限公司、通海县富润建材厂要求吕正和、龚丽支付逾期接房违约金的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审本诉案件受理费70元,反诉案件受理费70元，由吕正和、龚丽负担41元，由通海县海纳房地产开发有限公司、通海县富润建材厂负担99元；二审案件受理费149元，由吕正和、龚丽负担103元，由通海县海纳房地产开发有限公司、通海县富润建材厂负担46元。
本判决为终审判决。
本案生效判决书确定的履行期限届满，当事人向人民法院申请强制执行的期间为二年。
审 判 长 曹 燕
代理审判员 段 娟
代理审判员 戴龙飞
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 龚 旭