湖北省京山县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鄂0821民初1270号
原告：京山万隆房地产开发有限公司，住所地湖北省京山县新市镇友谊路130号。
法定代表人：汪文彬，该公司总经理。
委托诉讼代理人：刘龙丹，男，该公司行政部经理。
委托诉讼代理人：伍清平，湖北惠山律师事务所律师。
被告：武汉天立建筑工程有限公司，住所地湖北省武汉市新洲区张店镇东街。
法定代表人：吴秋炎，该公司董事长。
委托诉讼代理人：吴新八，该公司京山万隆都市花园*期工程项目负责人。
委托诉讼代理人：陈滋琼，湖北京源律师事务所律师。
原告京山万隆房地产开发有限公司（以下简称“万隆公司”）与被告武汉天立建筑工程有限公司（以下简称“天立公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年8月12日立案后，依法适用普通程序，于2016年11月17日公开开庭进行了审理。2017年1月3日，本院以本案需以另案（2016）鄂0821民初1308号中万隆公司申请对万隆都市花园1号楼的工程造价司法鉴定结果为依据，中止本案诉讼。鉴定结果出来后，本院恢复了诉讼，并于2017年9月4日、10月13日公开开庭审理了本案。原告万隆公司的诉讼代理人刘龙丹、伍清平，被告天立公司的诉讼代理人吴新八、陈滋琼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
万隆公司向本院提出诉讼请求：1.判令天立公司继续履行合同，将未完工的部分工程完工并验收；天立公司不履行的，赔偿替代履行的损失。2.判令天立公司赔偿延误工期损失，目前为196.6万元（按2000元/天计算，从2013年12月5日至诉讼时止），最终计算至竣工验收之日止；赔偿停工损失127.5万元（按15000元/天计算，天立公司两次共计停工85天），二项共计赔偿324.1万元。3.请求天立公司返还超付的工程款249.51万元；返还房源959.66㎡；4.由天立公司承担本案诉讼费用。事实与理由：2012年11月10日，万隆公司与天立公司订立《建筑工程施工合同书》（以下简称“《施工合同》”），约定：1.万隆公司在京山县××路原京山县新市油厂实施房地产开发项目，合同所涉工程名称为“京山万隆都市花园一期工程”，天立公司承建该工程一期工程1号楼（以下简称“1号楼工程”）的施工，建筑为17+1层，设置地下室，全框架结构，全商品混凝土浇捣，建筑总面积约为16000㎡；2.工程承包方式为包工包料及包安全，乙方承包范围内的材料均由乙方自行采购，工程造价按湖北省2008年《建筑工程消耗量定额统一基价表》为核算依据并按相关费率计取费用，材料按当地同期市场信息价，人工费调整项按定额每工日65元包干，并按规定计取相关费用，预算累计后按总价下浮6%为工程实际结算造价；3.合同另对其他事项的承包及运费和其他费用进行了约定；工程款结算明确为由乙方带资施工，工程款支付全部以该项目商品房抵付工程款；4.工程的工期自2012年12月6日至2013年12月5日工程竣工，每延期一天，罚款2000元；5.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸和国家现行的工程施工验收规范、质量检验标准进行分部分项的施工及验收，同步办理相关的验收手续，隐蔽工程在隐蔽前通知甲方和监理方办理验收合格拍照、录像并办理相关手续后方可继续下道工序施工，本工程施工质量标准必须在分部分项的检查验收中全部达到合格标准。《施工合同》签订后，天立公司开始施工，至2013年9月底，天立公司停工。至《施工合同》约定的工期到期时，未能按时交付。停工时，楼房已经封顶，但整个施工过程，天立公司没有进行基础验收和主体验收，包括隐蔽工程前未对隐蔽工程验收，后续施工过程中未对分项过程进行验收。由于《施工合同》约定是以商品房抵付工程款，天立公司为了达到收取工程款的目的，于2014年及2015年春节前组织人员到京山县人民政府以欠付农民工工资为由上访。京山县人民政府为平息事态，给付80万元；但春节过后，天立公司仍未组织施工。为维护项目形象，万隆公司与天立公司于2015年4月20日达成协议，签订《房屋抵付工程款协议书》，由万隆公司提供总价约1200万元的商品房抵付工程款，房屋按单价2600元/㎡计算，折合面积4615㎡（最终结算时多退少补），在天立公司复工前支付10万元，复工后支付10万元，协议签字盖章后，如因万隆公司原因停工，万隆公司按15000元/天承担赔偿责任，如因天立公司原因停工，按15000元/天承担赔偿责任等。《房屋抵付工程款协议书》签订后，万隆公司随即向天立公司支付20万元，并按合同约定分配房源45套，面积4917㎡，价值1278万元，其中天立公司已经销售36套，实际销售回款964.66万元。到目前为止，万隆公司向天立公司支付现金517.6万元，房源45套（面积4917㎡，价值1278.42万元）。另外，天立公司欠商品混凝土材料款，为此发生诉讼，万隆公司为保障施工进度，为天立公司提供了担保。后经和解，债务转移至万隆公司名下。万隆公司已经代天立公司支付20万元本息，还需支付75万元及47.25万元的利息。综上，万隆公司总计向天立公司支付1863.27万元（517.6+1278.42+20+75+47.25）。工程收尾阶段，天立公司迟迟不做工程决算。万隆公司担心支付的工程款超过最终决算数额，通过有资质的第三方工程造价咨询机构核算，决算结果为：施工面积16615.5㎡，工程造价1500.66万元。以此为据，万隆公司支付的工程款超出362.61万元。天立公司除需将未出售的9套房源（建筑面积959.66㎡，价值249.51万元）返还外，还需返还113.1万元。另外，天立公司还应上缴欠税29.7万元，给万隆公司开具建安发票，返还应该预留的工程质量保证金75万元。但协议书订立后，天立公司仍未能严格按协议履行工程的施工义务。至起诉时止，天立公司未能拿出任何验收合格的证明；未能完成工程建设交付房屋，且在收尾工程中，两次停工，第一次停工55天，为此双方于2016年2月25日召开专门会议，形成《会议纪要》，其中约定于2016年4月30日工程基本完工。至2016年5月5日，天立公司仍然没有完工的诚意和举措，而是采取“磨洋工”的方式。为此，万隆公司给天立公司送达《工程联系函》，催办各分项工程至2016年5月30日完工。天立公司对工程继续拖延。2016年5月27日，万隆公司再次给天立公司送达《工作联系函》催促，天立公司照样派一至二个人在现场断断续续做工，并于2016年6月30日撤走施工人员。从协议书签订到起诉止，共计因天立公司主动停工达85天。2014年12月24日万隆公司取得了商品房预售证，开始售房，售出的房屋交房期限为2015年9月30日，但时至今日，未能达到交房的条件，不仅造成几十户购房户退订，而且造成万隆公司对正式签订购房合同的客户承担延期交房的违约责任。万隆公司保留对天立公司继续追索的权利。针对以上事实，万隆公司为维护其合法权益，遂具状起诉。
天立公司辩称，一、万隆公司所称的部分事实不属实。1.关于验收问题，1号楼工程项目的基础工程和主体结构已经验收，验收时间为2015年4月15日，是双方配合完成验收的，有验收记录。目前，有住户入住，视同验收合格，根据法律规定，不影响天立公司向万隆公司主张工程款。2.关于农民工欠薪的问题，天立公司承建的工程于2013年9月12日已全面建成封顶，根据《施工合同》约定，万隆公司应按照施工进度付款，但房屋建成封顶时，万隆公司未提供任何房源抵付工程款，导致我们对农民工的工资难以支付，因此欠薪问题是万隆公司违约所致，与天立公司无关。3.万隆公司实际给付天立公司销售的房源是34套，其中4套仅支付了首付款，按揭款没有支付，那么以房源抵付工程款的部分金额为9145089元，现金支付的部分为3989021元，两项合计13299110元，万隆公司尚欠天立公司21344672.3元。4.关于工程决算的问题，并非天立公司不做工程决算，而是万隆公司不愿意按照双方签订的《补充合同》约定的决算依据进行，导致决算不成，所以万隆公司单方委托他人核算的依据对天立公司没有约束力，应依《补充合同》约定的单价进行结算，李长江和郭晓东在《补充合同》签字系履行职务行为。5.对于停工的问题，2013年9月12日封顶后，万隆公司没有支付任何房源才停工，依据《施工合同》约定和法律规定，是万隆公司没有及时办理商品房预售许可证，无法按工程进度给付房源来缓解工程压力的原因导致天立公司停工，可以工期顺延；第二次是2016年5月27日，这时工程基本完工，只有小部分收尾工程没有做，由于万隆公司外包的工程没有完成，而天立公司未完工工程需要外包工程完工后才能进行，施工条件不成就才停工，不存在恶意停工。6.关于交付的问题，工程施工中的门窗是万隆公司外包的，房屋一直是万隆公司实际控制，目前很多住户已经开始入住，不存在万隆公司所说的由于天立公司的原因导致交房不成的事实。二、对于万隆公司主张的第一项诉讼请求，天立公司不再履行未完工项目，按《补充合同》约定单价扣减未完工项目工程款后进行结算。没有竣工验收的责任在于万隆公司一方，万隆公司将部分项目外包，没有通知天立公司，天立公司不可能在外包项目上盖章，法律上也没有明确规定天立公司有义务对外包项目负有盖章的义务，天立公司仅对自己施工的项目提供相应的资料，万隆公司应提供外包项目资料进行竣工验收。三、天立公司不存在延误工期的行为，虽然于2013年9月12日停工，但是由于万隆公司没有按《施工合同》的约定交付房源，天立公司可依《施工合同》顺延工期。后期没有停工，即便有停工行为也是万隆公司的水电、电梯等没有到位，不能满足施工条件，天立公司可以顺延工期。对于万隆公司主张的停工损失，没有事实依据，且第二项诉讼请求的延误工期损失和停工损失存在重复计算问题。四、万隆公司要求天立公司返还超付的工程款及房源没有任何事实依据。五、1号楼工程属于天立公司全额垫资施工，不应进行招投标，1号楼工程直接发包也得到建筑主管部门的许可，因此，天立公司与万隆公司签订的任何合同是有效的，应作为工程结算和履行义务的依据。综上，万隆公司的诉讼请求没有事实和法律依据，恳请驳回万隆公司的诉讼请求。
围绕诉讼请求，万隆公司向本院提交了如下证据：A1、《施工合同》一份，A2、《房屋抵付工程款协议书》及房源明细表各一份，A3、支付工程款结算明细表6张，A4、抵付的房屋销售情况及未销售房源情况一份，A5、建筑安装工程预算书一份，A6、2016年2月25日的《会议纪要》一份、2016年5月5日的《工程联系函》一份、2016年5月27日的《工作联系函》一份、2016年5月29日、31日的《监理工作联系单》各一份，A7、本院《民事调解书》及京山武环商品混凝土有限公司出具的万隆花园1号、2号楼欠砼款情况说明各一份，A8、司法鉴定意见书一份，A9、1号楼对账情况说明一份，A10、鉴定费发票一份，A11、情况说明一份、代付商混材料款的收据和汇款凭证五张。
天立公司为支持其抗辩意见，向本院提交了如下证据：
B1、天立公司营业执照、万隆公司工商注册资料各一份，B2、《施工合同》一份，B3、直接发包通知书、施工许可证各一份，B4、施工平面图一份，B5、地基与基础工程验收记录、主体工程结构验收记录各一份，B6、《补充合同》一份，B7、股权转让协议、关于京山万隆房地产开发有限公司有关项目开发的情况说明、工作联系函、万隆公司2014年取得的《商品房预售许可证书》、姚晨的书面说明、2014年3月19日的律师函各一份，B8、《房屋抵付工程款协议书》及房源表各一份、2014年12月22日和2015年10月20日的联系函各一份，B9、工程款项请款单一份，B10、机械设备租赁合同、施工升降机租赁合同、钢管租金结算清单各一份，B11、工资表一份，B12、建筑业企业资质证书（2016年颁发）一份，B13、1号楼对账情况说明一份，B14、建筑业企业资质证书（2002年颁发）、安全生产许可证（2012年颁发）、荆门市外地建筑业企业进荆备案证各一份。
对当事人无异议的证据A1、A2、A6、A7、A9、A10、A11，B1、B2、B3、B4、B7中的商品房预售许可证书、律师函、B8、B9、B12、B13、B14，本院予以确认并在卷佐证。对于有争议的证据和事实，本院认定如下：
1.关于万隆公司已付工程款数额的认定。万隆公司提交证据A3、A4证实已付工程款数额，天立公司对此有异议，后来双方进行对账，并出示了双方无异议的证据A9、B13即《1号楼对账情况说明》予以证实，确认万隆公司直接支付工程款现金为5376077元，房屋销售抵付工程款的情况为天立公司销售房屋35套，面积为3841.83㎡，按补充协议2600元/㎡计算金额为9988758元，但其中有四套房屋仅支付了首付款，万隆公司还有755000元的按揭款没有支付，天立公司代万隆公司垫付交给工行的按揭款保证金165000元，天立公司销售房屋而由万隆公司支付的工程款为9068758元（9988758元-755000元-165000元），另外，在2017年10月13日的庭审中万隆公司提交的证据A11反映，对账后万隆公司又代天立公司支付了35万元的商砼款，天立公司对此认可，同意作为工程款支付的数额，故万隆公司共计向天立公司支付的工程款为14794835元（5376077元+9068758元+350000元），双方对此无异议，本院予以确认。证据A3涉及现金支付工程款部分的证据，本院予以采信；对销售房屋支付的工程款部分凭证因与双方提交的《1号楼对账情况说明》存在差额，本院不予采信。对证据A4中未销售房源情况，双方无异议，本院予以采信；对抵付1号楼工程款销售情况，因与《1号楼对账情况说明》不符，本院不予采信。
2.1号楼工程是否验收合格的认定。天立公司为证明其承建的1号楼工程已验收合格的事实，提交证据B5予以证实。万隆公司认为，对证据B5地基与基础工程结构验收记录和主体工程结构验收记录没有异议，只能反映地基基础和主体分项验收合格，不能反映全部验收合格。目前，1号楼工程竣工验收还未完成，资料仅完成了部分，剩下的验收工作处于停顿状态，天立公司承建的1号楼工程未完工的部分有：①公共部分刮塑乳胶漆未完工；②地下室地坪约30%部分未完工；③屋面落水管未完工，屋面排水沟多处积水需要处理；④室内垃圾未清运。需要返修的部分有：①2单元902、1004室两户地坪砼加固问题；②外墙面裂缝漏水问题；③屋面保温层伸缩缝需要处理问题。天立公司认为，对未完工的部分：①公共部分刮塑乳胶漆已经完工；②室内地下室地坪约30%部分未完工有两种解决办法，一是扣工程款，二是由于室内需要与室外地下室同时施工，目前室外地下室未做，所以室内地下室也不能做；③由于万隆公司要求将空调水管接进去，天立公司的施工人员不会做，但购买了材料，未做的部分可以扣工程款，价款应该在10000元左右。需要返修的部分：①地坪加固，天立公司有质检部门的检验报告是合格的，应该是因装修时电钻打坏，两户共1600元的费用天立公司认可；②由于外墙涂料部分不是天立公司施工，外墙面裂缝漏水的原因不明，不能简单地认为系天立公司施工造成；③垃圾部分天立公司已经清理了，未清理的部分系水电、门窗等外包项目，应该由外包单位负责清理；④关于积水，屋面工程是合格的。本院认为，天立公司依据万隆公司提供的施工图纸承包1号楼的土建部分施工，天立公司提交的上述证据仅能反映地基基础和主体结构的分项验收合格，但从双方签订的《房屋抵付工程款协议书》和往来函件，以及至今天立公司认可的还有室内地下室地坪约30%部分、屋面落水管未完工的情况来看，还有装饰等工程没有验收，故天立公司主张其承建的1号楼工程已全部验收合格的意见，本院不予采纳，只能认定地基基础和主体结构的分项验收合格。对证据B5，本院予以采信。
3.万隆公司是否将1号楼工程投入使用。万隆公司在庭审中陈述，目前已有50户入住，可以判断万隆公司已将1号楼工程投入使用。
4.对万隆公司提交的其他证据的认定。对证据A5，系万隆公司单方制作的1号楼工程预算书，天立公司不予认可，本院不予采信。对证据A8，天立公司认为，该鉴定意见书依据的是《施工合同》第三条进行的工程造价鉴定，而双方签订的《补充合同》约定的第三条采取固定单价结算，已取代《施工合同》第三条约定的工程价款结算方式，因此鉴定意见书所依赖的事实已不存在，鉴定意见书不应得到采信。本院认为，鉴定意见书系万隆公司申请，湖北天宇工程造价咨询有限公司（以下简称“天宇造价公司”）根据本院委托，依照《施工合同》第三条约定的工程价款结算方式和双方提交的无异议鉴定材料，结合自身的专业水平所作的工程造价鉴定，程序合法，报告内容真实，本院予以采信；至于鉴定意见书载明的工程造价数额是否可以作为结算依据，在本院认为部分进行阐述。
5.对天立公司提交的其他证据认定。对证据B6《补充合同》，万隆公司提出未与天立公司签订过该份《补充合同》，李长江和郭晓东的签名系个人行为，该《补充合同》对万隆公司没有约束力。本院认为，《补充合同》是天立公司提交的核心证据之一，是否对万隆公司产生约束力，属于法律适用问题，在本院认为部分进行阐述，万隆公司对《补充合同》中李长江和郭晓东的签名真实性没有提出异议，故对该份《补充合同》的真实性，本院予以采信。对证据B7中股权转让协议、关于京山万隆房地产开发有限公司有关项目开发的情况说明、工作联系函、姚晨的书面说明，万隆公司均提出异议，认为郭晓东在2013年8月20日之前是1号楼项目负责人没有异议，不能证实之后是项目负责人，姚晨是证人，未到庭接受质询，其出具的书面说明不应得到采信，关于京山万隆房地产开发有限公司有关项目开发的情况说明的证据来源不明，合法性存疑，不应得到采信。本院认为，股权转让协议与2014年3月19日的律师函的内容能够互相印证，京山华贝油脂化工有限责任公司（以下简称“华贝公司”）转让万隆公司100%的股权给湖北昌州房屋开发有限责任公司（以下简称“昌州公司”）的事实在庭审中也得到了万隆公司的认可，对该股权转让协议本院予以采信；关于京山万隆房地产开发有限公司有关项目开发的情况说明，系京山华贝实业投资有限公司向京山县政府办公室及相关部门出具的情况说明，天立公司是如何取得，虽进行了解释，但来源仍不明确，合法性存疑，另外，该份情况说明系京山华贝实业投资有限公司出具，并非华贝公司出具，缺乏关联性，本院不予采信；工作联系函系鄂州第二建筑工程公司向万隆公司发出，并非天立公司，该份证据与本案没有关联性，本院不予采信；姚晨的书面说明，因姚晨未到庭接受质询，不符合证据形式要件，本院不予采信。对证据B10、B11，天立公司主要证实停工期间租赁设备和人工损失计算的依据，因万隆公司不予认可，停工实际损失还需要其他证据佐证，本院不予采信。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2011年3月2日，万隆公司由华贝公司全额出资经工商部门批准成立，法定代表人王德祥，注册资本金1000万元。同年6月17日，万隆公司法定代表人变更为王国玖。
2012年3月28日，华贝公司与昌州公司签订一份《股权转让协议》，约定华贝公司愿意将万隆公司100%的股权和22.4亩土地及其他资产作价3576万元转让给昌州公司等内容。协议尾部华贝公司加盖印章及法定代表人王国玖签名，昌州公司加盖印章及法定代表人李长江签名。《股权转让协议》签订后，华贝公司将案涉京山万隆都市花园项目（含1号楼）的建设用地规划许可证、建筑规划许可证，随同华贝公司证照、印章及其他资料交给昌州公司。
天立公司具备国家住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包贰级资质。2012年11月10日，万隆公司作为甲方与天立公司作为乙方签订了一份《施工合同》，约定：甲方将位于湖北省京山县××路东向处的京山万隆都市花园一期工程委托乙方承包施工。第二条约定：本一期工程为1号、3号共两栋高层建筑，均为17+1层。每栋均设置地下室。全框剪结构，全商品混凝土浇捣，建筑总面积约为32000㎡。乙方承包范围1号、3号楼，按甲方提供的施工图纸为依据承包土建部分施工，其中门窗项目和水电消防安装不在乙方承包范围内。第三条承包方式和工程造价约定：本工程承包方式为包工包料及包安全，乙方承包范围内所需的合格材料均由乙方自行购买并运送至施工现场和保管。工程造价按湖北省2008年[建筑工程消耗量定额统一基价表]为核算依据并按相关费率记取费用。材料价格按当地同期信息价，人工费调整项按每工日为65元包干，并按规定记取相关费用。预算累计后按总价下浮6%为工程实际结算造价。另有部分事项价格待定。铁栏杆部分、外墙面装饰部分、墙面保温部分等由甲方按材质、品牌和市场行情另行包干定价。主体立柱主筋全部电渣压力焊焊接，每个接头为5元包干，墙面布网：外墙面为铁丝网，每平方人工、材料为8元包干，内墙面为塑料网，每平方人工、材料为4元包干。地下室大部分土方需要汽车外运，一律按5公里内汽车运距列入决算内，单项价格包干的事项不再计取相关费用。包干项目不再下浮，本工程中所发生的局部变更，单项在五千元内不调增、不纳入决算，超出的按定额规定据实纳入决算。第四条工程款支付及工程决算约定：本工程由乙方带资施工，工程款支付全部以该项目商品房抵付工程款。商品房价格按照售楼部合同均价与乙方结算。抵付工程款的商品房由甲方指定单元由下至上依次搭配安排，并按施工进度给付房源，抵付工程款的商品房乙方可自行出售但必须由甲方售楼部统一签订售房合同或委托甲方售楼部出售，甲方提供合法的售楼手续。本工程结算在工程全部验收合格后，甲方在接到施工方决算书的三个月内审查完毕，并按审定造价扣除5%保修金。保修期按国家规定期满后15日内结清所有账目。本工程施工应缴纳的各种办证费用按当地相关部门管理规定。属于甲方办理证件的费用由甲方支付办理，属于乙方需办理的施工证件费用由乙方及时支付办理。第六条施工工期及奖惩规定：本工程施工工期自2012年12月6日放线动工期至2013年12月5日工程竣工，总工期为360天，无特殊情况工期不得拖延。如乙方延期交付每延期一天罚款2000元，每提前一天奖励2000元。如遇人力无法抗拒的自然灾害、施工图纸变更造成重复施工的、甲方原因不能正常施工的工期可顺延。违反甲方制定的质量安全管理制度及相关施工规范等，一次罚款5000元。第七条工程质量管理约定：本工程质量由甲方和监理方共同监督，乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸和国家现行的工程施工验收规范、质量检验标准进行分部分项的施工及验收，同步办理相关的验收手续。本工程施工质量标准必须在分部分项的检查验收中全部达到合格标准。第九条工程验收和工程保修约定：本工程全部竣工后，乙方先进行全面自检，合格后提前七天向甲方及相关单位提出书面验收申请通知，甲方接到通知后会同相关单位及时组织验收，经验收合格后签署验收证明书。未验收交付之前的成品由乙方负责，验收交付后的成品保护由甲方负责。第十条其他有关事项约定：4.工程竣工乙方须提供有效的工程技术资料两套，甲方和档案馆各一套，并及时办理工程备案手续。合同还约定了双方其他权利义务。合同尾部建设单位加盖万隆公司印章、法人代表处和现场负责人处郭晓东签名，施工单位处加盖天立公司印章，法人代表处加盖吴秋炎印章，项目承包人处吴新八签名。
《施工合同》签订后，天立公司于2013年1月7日开始组织施工，按照万隆公司提供的施工图纸和变更图纸进行施工。同年3月20日，京山县住建局向天立公司出具《京山县建设工程施工直接发包通知书》，同意万隆都市花园1号楼由天立公司承建，该通知书载明工程造价20268988.34元。同年9月12日，1号楼工程封顶。天立公司以万隆公司未按施工进度付款、未提供任何房源抵付工程款为由停工。在此施工期间，万隆公司的注册资本金、法定代表人进行了变更。工商登记资料显示，2013年3月21日，万隆公司的注册资本金由1000万元增至2730万元，仍由华贝公司全额出资，占有万隆公司100%股权；法定代表人于2013年3月29日由王国玖变更为郭晓东，于2013年7月4日由郭晓东变更为李长江，于2013年7月25日由李长江变更为姚晨。
2014年1月26日，天立公司项目负责人吴新八拿着拟好的《补充合同》到万隆公司的项目部二楼办公室找万隆公司签字，李长江、郭晓东在该份《补充合同》尾部委托代理人处签名，吴新八在承包方委托代理人签名，并签署日期2014元月26日。该份《补充合同》的发包方、法定代表人处、发包方日期处，承包人、法定代表人处均是空白。该份《补充合同》的内容如下：甲方万隆公司，乙方天立公司，约定工程名称为万隆都市花园1号楼。第一条工程概况：4.建筑面积约为17000㎡（按国家规定的计算规则，以施工图纸尺寸计算的建筑面积为准）。第二条工程工期：以开工报告的日期为实际开工日期，总天数365天（法定节假日除外），人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。因甲方原因造成停工的工期顺延。第三条工程款结算：1.按甲方提供的施工图纸为依据承包土建工程（其中门窗、水电、消防等工程不在造价内，但甲方必须给付乙方5%配合费），按单方造价1246元/㎡为结算依据进行结算。建设面积按本补充合同第一条第4款规定计算。取消原合同第三条的规定。2.设计变更、签证：按变更通知单、签证的工程量以湖北省2008年《建筑安装工程消耗量定额统一基价表》为依据计价。以2008年湖北省《建筑安装工程费用定额》为依据计费。材料调价按京山县实际发生的价格进行调价。3.政策性的调价按文件规定执行。第四条工程款支付：所有的工程款全部以商品房抵付工程款，其抵付工程款商品房的部位为1号楼东单元的一层至十八层，抵付工程款商品房价格为2600元/㎡，工程竣工结算时多退少补。如甲方在2013年10月15日前能按国家规定足额付款（即工程进度款的60%），乙方应将抵付工程款的商品房与甲方付款比例退还商品房。逾期甲方不能支付工程款，乙方有权按2600元/㎡对外销售或抵付材料款和民工工资，甲方无条件办理手续。同时甲方提供合法的销售手续。开发的税费及销售公司的佣金由甲方负责，乙方概不负责。第五条其他事项：1.现房屋主体已封顶，砌体工程已完成80%，甲方没有支付工程款，销售商品房的手续没有办理，不能对外销售，现已停工。甲方应在2013年10月1日前拨付100万元复工，此款在抵付工程款的商品房源内扣除。如甲方不能支付该款造成停工每天按15000元计算赔偿乙方的损失（从封顶2013年9月12日起）。2.中途停工损失：由于甲方原因造成停工，在2013年6月9日至7月4日历时25天，甲方赔偿乙方塔吊租金、钢管及扣件租金、务工费及工人补偿伙食费、模板等损失共计196833元。3.主体工程完工甲方没有支付工程款及抵付工程款的房源，即产生的利息，乙方按已完成工程量由甲方承担30%的月利息，从2013年5月1日起至拨付工程款止此期间计息，其工期相应顺延（主体框架、砌体工程量全部完工为计息依据）。第六条工程保修：乙方给三套商品房不对外销售作为该工程的保修金，待保修期一年满时对外销售，甲方办理手续。第七条：此合同一式五份，甲、乙双方各执一份。签字盖章生效后受法律保护。
庭审中，吴新八作为天立公司的诉讼代理人陈述：“签订《补充合同》时参加的人员有：吴新八、2号楼项目负责人李开领、万隆公司李长江、郭晓东、姚晨，伍清平律师，由于李长江、郭晓东是万隆公司万隆都市花园一期项目的实际控制人，郭晓东是万隆公司的现场负责人，且二人之前也担任过万隆公司的法定代表人，所以才找李长江、郭晓东二人签字；签订《补充合同》时，并不知道姚晨是当时的法定代表人；没有加盖万隆公司的印章原因是李长江、郭晓东差华贝公司的钱，万隆公司印章已被华贝公司收走了；当时要求李长江、郭晓东加盖万隆公司印章，李长江、郭晓东称印章在华贝公司，没有找过伍清平律师加盖万隆公司印章。”伍清平作为万隆公司的诉讼代理人庭审中陈述：“在吴新八要求我对《补充合同》盖章之前，吴新八所说的农民工已在京山县政府信访局上访两天，期间由政府副县长钱先斌、信访局裴局长及其他工作人员组织吴新八、2号楼的李开领以及我作为万隆公司的代表及法定代表人姚晨进行过协调，但是上访一直没有停歇。约在2014年1月26日，我到施工现场找吴新八、李开领协商农民工息访问题，当时他们二人要求我在补充合同上盖章，我当时拒绝了”。
在庭审中，天立公司另行提供了一份《补充合同》复印件，该份《补充合同》复印件除前六条与前述《补充合同》内容相同外，第七条有所区别，该份《补充合同》复印件第七条内容是：此合同一式五份，甲、乙双方各执一份。签字生效后受法律保护，如单方违约，另一方有权起诉，由法院判决。与《补充合同》相比较，除第七条内容不相同外，还有《补充合同》复印件第3页没有标注页码。
2014年3月19日，湖北惠山律师事务所及其律师伍清平接受华贝公司的委托，向天立公司发了一份《律师函》，该份《律师函》谈到昌州公司与华贝公司就万隆公司签订股权转让协议的方式取得了万隆公司项下的房地产开发项目，通过昌州公司法定代表人李长江及李长江委托的郭晓东以万隆公司名义签订了“万隆都市花园一期建筑施工合同书”，由于昌州公司未能交付股权转让款，未办理股权转让变更登记，昌州公司经营恶化后，华贝公司已于2013年10月通知解除了与昌州公司签订的股权转让协议等一切合同协议，昌州公司对解除股权转让协议在内的合同没有异议，但要求继续给予时间融资，但时至今日，也未能完成融资。避免风险累积，特通知天立公司：1.尽量防范减少天立公司及华贝公司在万隆公司项下的房地产开发项目的风险，有效推进项目的进行，华贝公司决定找新的投资人以完成项目开发；2.在出现新的投资人的情形下，天立公司应积极配合，完成项目的对接；3.对于合同中的工程款结算条款应进行进一步的明确，以便原合同的有效履行。后天立公司收到此份《律师函》。
2014年5月，华贝公司找到新的投资人武汉安美投资发展有限公司，并与其洽谈股权转让事宜，于2014年9月签订了《股权转让协议》，于2014年9月30日在工商部门办理了股权变更手续，华贝公司还持有万隆公司2%的股权。2015年6月9日，将法定代表人姚晨变更为汪文彬。
2014年12月17日，京山县住房和城乡建设局向万隆公司、天立公司补发了《施工许可证》，载明的合同价格为2026万元。2014年12月22日，天立公司向万隆公司发出《联系函》，要求万隆公司在春节前解决资金800万元，其中复工前拨付50万元应付各人工、材料供应及贷款利息等，为了方便施工。万隆公司由工程部经理周丛兵签收此份《联系函》。2014年12月24日，万隆公司取得了房管部门颁发的《湖北省商品房预售许可证书》，该证书功能处载明“住宅”。
2015年4月15日，天立公司复工，万隆公司组织天立公司、设计单位、勘察单位、监理单位对1号楼工程的地基与基础工程结构和主体工程结构进行了分项验收，经验收为合格。2015年4月20日，万隆公司作为甲方与天立公司作为乙方签订了《房屋抵付工程款协议书》，约定：用京山万隆都市花园1号楼东单元（二单元）的房屋抵付乙方工程款，具体部位详见房源表。第二条约定：甲方向乙方提供总价1200万元的商品房抵付工程款，单方价格按平均价2600元/㎡，折合面积为4615㎡，抵付的房源与原支付的工程款根据最终结算多退少补，销售时甲方须提供相关手续，如发票、合同以及相关证件。第三条约定：乙方可自行销售或委托甲方售楼部销售，甲方售楼部销售的房屋佣金按3000元/套，乙方销售的房屋按500元/套付给售楼部。甲方售楼部必须与住户签订合同和按揭手续。第四条约定：1.甲方复工前向乙方支付10万元，复工后一星期内再付10万元。2.复工过程中的建筑材料由甲方提供实物，此款由甲方支付给材料供应商，价格由甲、乙双方根据材料供应价签字确认。3.复工后的人工费由甲方按月实际发生的人工费用支付给乙方。第五条约定：（一）甲方责任：1.复工前甲方落实相关的施工队伍配合施工（如水电、消防、门窗），以免造成又一次停工。2.甲方应协商好相关部门的关系。3.提前做好准备工作，不能在施工前等变更或施工完再变更。4.复工前相关手续到位，同时具备售楼条件。（二）乙方责任：1.必须遵守施工规范，技术操作规程施工，并服从管理。2.负责及时缴纳乙方应缴纳的费用。3.为确保工程质量，材料不能以劣充优。4.每月向甲方提供施工进度计划。5.严禁乙方将工程进行转包。第六条约定：因甲方原因造成停建缓建（如不能及时缴纳相关税费，手续不合法等），按15000元/天进行赔偿，其工期顺延。如乙方原因停工，每停工一天按15000元/天进行赔偿，其工期不得顺延。该协议书上加盖了双方的印章。2015年5月28日，万隆公司又提供了两套房源抵付工程款。万隆公司提供的房源共45套，面积为4917.97㎡，抵付总价款12786722元。
2015年10月20日，天立公司向万隆公司发出一份《联系函》，内容是：我公司承建的京山万隆都市花园1号楼项目于2013年1月7日正式开工，在2013年9月3日正式封顶。由于万隆公司原因从开工起至封顶分文的工程款没有付，又没有拨付房源抵付工程款，于2013年9月12日停工，具体原因详2014年元月26日签订的《补充合同》。在2015年4月份经双方协商于2015年4月20日签订了《房屋抵付工程款协议书》，同月26日正式复工，复工过程中万隆公司长期不履行协议书中的第四条第2款、3款，第五条第1款的规定，至今门窗、消防还没有进场施工，严重影响房屋销售，造成资金短缺导致又一次停工（具体已完工程量的人工费及违约金见附页），附页载明：一、复工后已完成工程量人工费1139400元；二、违约金：从2015年5月26日起每月赔偿45万元至2015年9月26日止历时4个月，如万隆公司继续不履行协议的规定，违约金将继续顺延等。后万隆公司经理宁素英签收该份《联系函》。
2016年2月25日，万隆公司与天立公司及2号楼项目负责人为了迅速推动工程进度，召开了专题会议，形成《会议纪要》，确定楼梯间装修、卫生间防水及一楼隔墙地坪工程须在3月2日前开工，4月30日前完成。甲方在开工当日每家支付专项工程款5万元，3月份再支付5万元，4月10日支付10万元并承诺确保每家在3、4月份至少每月帮助销售一套住房，其他分部分项工程与土建同步；关于停工损失双方也以工程定额决算方式计算，并按停工责任比例分摊，造成停工的责任比例另行协商。2016年5月5日，万隆公司向天立公司送达《工程联系函》，反映仍有楼梯间装修、卫生间防水等多项工作尚未完成，并明确了11项收尾工作具体时限。2016年5月8日，天立公司项目负责人吴新八收到此份《工作联系函》，并在上面签署意见：万隆公司的配套项目未到位，房屋没有销售等。2016年5月27日，万隆公司再次向天立公司送达《工作联系函》，催促天立公司做好6项内容的收尾施工，否则将采取措施另行组织施工人员收尾，所需费用由天立公司承担；对于天立公司提出的停工损失补偿一事，具体补偿金额可依据实事求是的原则双方协商解决等。2016年5月29日、5月31日，北京东方华太建设监理有限公司万隆都市花园项目部向天立公司1号楼项目部发出《监理工作联系单》，内容是：你项目部所施工的楼房主体已经完工，但水电等配套工程未及时跟上，现场局部整改及清理（共7项收尾工作）都已停工，为了保证该工程尽早交工，请你项目部速急做催派施工队伍进场施工收尾，并做好交工验收前的材料检测、资料报验等工作。2016年6月7日，天立公司项目负责人吴新八签收2016年5月27日的《工作联系函》，并签署意见：经协商京山万隆城1号楼收尾工程甲方同意拨付20万元，公共部位的施工由于电梯、消防未完工，暂不能施工。此款用于工程收尾与工程竣工结算无关。注：外墙修补已完工，防水基本完工，楼面清理已完工。
之后，万隆公司将1号楼工程中的金属栏杆（楼梯、阳台、飘窗等栏杆）、外墙涂料、内保温三个项目分包给他人施工。
万隆公司给付工程款情况。1.自2014年12月23日起至2015年6月20日止，共向天立公司支付现金5376077元。其中：①在2014年12月22日，天立公司向万隆公司发出《联系函》后，万隆公司分别在2014年12月31日、2015年1月7日、2015年1月22日向天立公司支付现金10万元、10万元、30万元，计50万元；②在2015年4月20日签订《房屋抵付工程款协议书》于2015年4月23日、5月12日分别支付10万元、10万元，计20万元；③在2015年5月14日至2016年5月24日期间，代付8笔共155056元的材料款；④代天立公司于2015年1月25日、2016年5月23日支付天立公司欠京山武环商品混凝土有限公司货款252000元、200000元；⑤在2016年2月25日形成《会议纪要》后，于3月2日支付2笔，每笔5万元，于4月1日、4月19日支付5万元、10万元；⑥在签收2016年6月7日《工作联系函》前后，于2016年5月18日、6月7日各支付10万元。2.房源销售后抵付工程款数额为9988758元，尚有4套商品房的按揭款755000元未支付，实际以商品房抵付工程款的数额是9233758元。3.天立公司代万隆公司垫付的按揭保证金165000元。4.诉讼中，万隆公司又代天立公司支付商砼款350000元。万隆公司支付给天立公司的工程款数额为14794835元（5376077元+9233758元+350000元-165000元）。双方约定的房源表中尚有10套房屋没有销售，即2单元203室、302室、501室、503室、701室、702室、703室、803室、1001室、1702室。
后双方就工程造价、工程质量等问题发生纠纷，万隆公司诉至本院。
另查明：在本案起诉后，天立公司于2016年8月17日就相同事实向本院提起诉讼，案号（2016）鄂0821民初1308号，天立公司主张要求万隆公司支付工程款、逾期付款利息、停工补偿金、停工直接损失、违约金共计21344676.3元。在该案中，除上述事实外，还查明如下事实：
2013年9月22日，湖北惠山律师事务所及其律师伍清平（系本案万隆公司的委托诉讼代理人）代表华贝公司向吴新八送达一份《律师函》，该律师函陈述了华贝公司与昌州公司的股权转让经过，吴新八所在的天立公司与万隆公司签订了施工合同，由吴新八具体负责，已在施工之中；为此，伍清平律师致函吴新八，并通过吴新八转告吴新八所在的公司：在华贝公司未转让股权之前，吴新八及吴新八所在的公司，有关万隆城项目的施工及经营中所涉合同事务，应一切通过华贝公司及其法定代表人王国玖先生，并不得对外承诺房屋的预订或变相预售，不得收取相关款项，否则，华贝公司对于吴新八的擅自行动所形成的协议或结果，将不予承认等。
2013年12月24日，天立公司的项目负责人吴新八及2号楼工程的项目负责人李开领向京山县劳动保障监察局反映万隆公司不支付工程款而导致其拖欠农民工工资。2014年1月8日，天立公司又向京山县人力资源和社会保障局出具《关于申请拨付工程款的报告》，反映其承建的京山万隆都市花园1号楼工程，于2013年9月5日主体结构封顶，砌体工程完成80%；万隆公司没有按施工合同约定拨付房源，也未支付工程款，现春节来临，农民工声讨血汗钱，天立公司无法阻止；随报告附华贝公司2013年9月22日的《律师函》复印件一份，施工合同一份。
2014年1月25日至2014年1月29日期间，万隆都市花园房地产开发项目中的施工单位部分农民工到京山县人民政府上访，要求解决农民工工资问题。中共京山县委京山县人民政府信访局组织开发商及施工单位到信访局会议室进行协调，开发商由万隆公司法定代表人姚晨及委托的伍清平律师参加，施工单位由天立公司项目负责人吴新八及2号楼项目负责人李开领参加。因为双方分歧很大，未达成协议。京山县人民政府为平息上访解决农民工工资问题，在拨付20万元应急金到天立公司项目负责人吴新八后，吴新八才于2014年1月28日承诺工地民工不再闹事。
该案审理过程中，万隆公司于2016年11月18日向本院提出鉴定申请，要求对1号楼工程按照《施工合同》和《房屋抵付工程款协议书》的约定进行造价鉴定。经本院委托，天宇造价公司依照《施工合同》和《房屋抵付工程款协议书》以及经双方质证的鉴定材料，结合2017年3月29日现场勘查所作的笔录，对天立公司已施工的部分于2017年8月21日作出《司法鉴定意见书》，鉴定结论意见是：1号楼工程鉴定金额为14934220.92元。万隆公司向天宇造价公司支付司法鉴定费180000元。
该案审理过程中，天立公司和万隆公司确认天宇造价公司现场勘查后，天立公司再未有施工活动。该案鉴定过程中，双方认可的除1号楼水电消防安装、门窗不属于施工范围，外墙涂料、内保温、金属栏杆由万隆公司分包他人外，未施工完成的项目是：烟道（除出屋面烟道100砖外围砌体及粉刷外）、部分外落水管、地下室消防水池粉刷、刮塑、地坪，1号楼与2号楼后浇带，外墙砖由万隆公司提供等。庭审中，双方协商了部分未施工项目可以扣减的工程款：对地下室地坪及落水管项目未施工部分，双方同意扣减工程款5000元；对室内房间未抹灰的梁面项目、地下室剪力墙未抹灰及地下室沟盖板未施工项目，双方同意扣减工程款10000元。对其他未施工项目以及万隆公司外包的项目扣减多少工程款，双方发生争议，均不认可对方计算的数额，万隆公司计算为2365145.38元，天立公司计算为1252756.70元。万隆公司认可目前1号楼已有50户入住。
本案庭审中，天立公司提出了一份京山华贝实业投资有限公司2014年1月13日向京山县政府及相关部门出具一份《关于京山万隆房地产开发有限公司有关项目开发的情况说明》，该份情况说明陈述了如下内容：一、万隆公司的基本情况。万隆公司由华贝公司全资设立，万隆公司的资产主要是位于新市镇友谊路的原新市油厂的22.4亩土地，土地性质为出让，用途为住宅用地；2012年3月28日，华贝公司将万隆公司的全部股权转让昌州公司，因为昌州公司未支付股权转让款，股权未办理变更登记，但华贝公司将公司证照交付，昌州公司已着手万隆公司的土地项目开发。2013年3月19日，昌州公司将欠付的股权转让款变为借款，与华贝公司订立了2650万元的借款协议，在借款未还清之前，股权不办理变更。期间，华贝公司将其资产及公司印章移交给昌州公司，昌州公司亦以万隆公司名义办理商品房开发部分手续，在尚未办理施工许可证的情况下，签订施工合同，开始施工。二、万隆公司目前的开发项目由昌州公司控制，施工合同系由昌州公司之法定代表人李长江与李长江合作的另一投资人郭晓东有良好关系的同为鄂州的李开领及吴新八订立，李开领是以鄂州市第二建筑工程公司与万隆公司订立的施工合同，吴新八以天立公司与万隆公司订立的施工合同，华贝公司及王国玖先生未参与工程施工合同的订立，也未参与工程的管理。昌州公司在接手万隆公司各项证照后频繁更换法定代表人，李长江和郭晓东都分别担任过法定代表人，现任的法定代表人是由没有直接参与管理的姚晨担任。在2013年9月，因昌州公司发生经营恶化情形，包括京山汉办在内的工程发生十余起诉讼，为防范风险的发生，在王国玖要求下，昌州公司提供了施工合同的复印件供审查，该复印件尚未能与原件核对。从合同约定来看，工程款约定以房源抵工程款，工程所需资金由施工方全部垫资。至本情况汇报时止，在住建局多次要求其停建的情况下，昌州公司及建筑商在没有施工许可证的情况下，仍然强行施工，将两栋十七层楼房建到封顶。现开发商在未解决农民工工资的情况下，以及未取得施工许可证更谈不上预售许可证的情况下，试图低价出售建成的毛坯房以套取资金，我们认为会造成很不好的社会影响。三、项目开发目前的问题。谈到在2013年8月昌州公司经营恶化情形发生后，敦促李长江和郭晓东进行融资解决目前资金困境；王国玖试图协商引进新的投资商接手工程，但这一努力为昌州公司及两建筑商拒绝，万隆公司的证照、建设用地规划许可证、建筑规划许可证及其他公司资料在昌州公司手上，不移交，为此，华贝公司及王国玖多次作出让步，由李长江及郭晓东负责融资，但到2013年年底，李长江与郭晓东同时宣布，无法在春节前融到资金，郭晓东试图要求王国玖出资，两建筑商也以农民工工资为','2018-10-11
12:56:28',0,'web',NULL),(26666083,'b0acc950-7aeb-411f-9175-a81f009a838e','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：92次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"914\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。 二、《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
三、国务院《物业管理条例》
第四十二条业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费用。业主与物业使用人约定由物业使用人交纳物业服务费用的，从其约定，业主负连带交纳责任。
……\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）沪0117民初2693号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"上海市第一中级人民法院\",\"法院省份\":\"上海\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"b0acc950-7aeb-411f-9175-a81f009a838e\",\"案件名称\":\"上海安洁物业管理中心与张敏瑛物业服务合同纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"上海市松江区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"松江区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告上海安洁物业管理中心（以下简称安洁物业中心）诉被告张敏瑛物业服务合同纠纷一案，本院于2017年2月8日受理后依法适用简易程序，后因被告张敏瑛下落不明，本案转为适用普通程序，并于2017年6月29日公开开庭进行了审理。原告上海安洁物业管理中心的委托诉讼代理人顾建明到庭参加诉讼，被告张敏瑛经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1509638400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"上海安洁物业管理中心与张敏瑛物业服务合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"上海安洁物业管理中心与张敏瑛物业服务合同纠纷一审民事判决书
（2017）沪0117民初2693号\");$(\"#hidDocID\").val(\"b0acc950-7aeb-411f-9175-a81f009a838e\");$(\"#hidCaseName\").val(\"上海安洁物业管理中心与张敏瑛物业服务合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）沪0117民初2693号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"上海市松江区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"914\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"上海市松江区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"物业服务合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-07-21\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"上海安洁物业管理中心,张敏瑛\" }],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"上海安洁物业管理中心与张敏瑛物业服务合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-11-03\\\\\",\\\\\