广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）鱼民初（一）字第81号
原告蒙××。
原告覃××。
委托代理人蒙××。
被告柳州市××责任公司，地址：柳州市××号。
法定代表人吴××。
委托代理人韦××。
委托代理人张××。
原告蒙××、覃××诉被告柳州市××责任公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2013年12月27日受理后，依法组成由审判员孙翔担任审判长，人民陪审员郑敏琳、黄菁参加的合议庭，于2013年4月3日公开开庭审理了本案，书记员全晓岚担任记录。原告蒙××，原告覃××的委托代理人蒙××，被告柳州市××责任公司的委托代理人韦××到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告蒙××、覃××诉称，2011年8月30日，原、被告签订了一份《商品房买卖合同》，合同约定：原告购买被告开发的位于柳州市鱼××区××单××号商品房（住宅），建筑面积98.18平方米，购房款总额为516248元；合同第八条约定被告应当在2012年3月31日前将经建设、设计、施工、监理、勘察五方验收合格的房屋交付给原告使用。如逾期交房不超过180日，被告按日向某告支付已交付房价款万分之一的逾期违约金；逾期超过180日的，原告有权解除合同，也可以要求继续履行。合同继续履行的，被告应按最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向某告支付已交付房价款万分之二的逾期违约金。商品房达到交付条件后，被告应当书面通知原告办理交接手续；合同还对其他内容进行了约定。合同签订后，原告依合同约定支付了全部购房款，但被告直至2012年9月28日才在报纸上刊登交房公告，并于2012年11月7日办理上述房屋的交房手续。故诉至法院，请求依法判令：一、被告向某告支付逾期交房违约金22714.91元；二、本案诉讼费由被告承担。
原告对其陈述事实在举证期限内提供的证据有：
1、2011年8月30日《商品房买卖合同》一份。证明原、被告存在商品房买卖关系，合同第8条约定了交房时间，但原告收房时间已经超过了约定交房时间，被告存在逾期交房的事实。
2、2012年11月7日交房单一份，证明被告向二原告交房的时间。
3、收据三份、借款凭证回单一份、个人房产抵押贷款合同。证明二原告已经按照合同约定向被告支付购房款。
被告柳州市××责任公司辩称，被告不存在延期或逾期交房的情况，依法不应当承担原告诉请的全部请求，请求依法驳回原告的全部诉请。1、对交房条件已经在合同中明确约定，且根据国务院颁布的建筑工程某某管理规定，该约定是合法的，因此，被告在合同约定条件成就之后即具备了向某告交付房屋的条件，故被告取得了合同约定的五方验收合格之后，已经向某告发出交房通知，在发出通知后，被告不应当承担违约责任。2、发出通知的方式已经经合同约定，原告不接收房屋责任在原告，应当由原告承担相应责任。且被告发出通知原告接收房屋的情况下，原告仍然要求被告承担之后的违约金没有事实及法律依据。在发出公告时，被告存在部分逾期事实，但被告具有合同约定的可以延迟交房的条件，其中包括天气、交通管制、停水停电等原因，这些天数都应当在逾期交房的天数中予以扣除，故原告的诉请没有事实和法律依据，应当驳回。
被告为其辩解在举证期限内提供的证据有：
1、竣工验收意见书一份。证明被告在2012年9月28日已经通过竣工验收合格并取得竣工验收意见书，符合交房条件。
2、住宅使用说明某、住宅质量保证书各一份。证明被告向某告交房时已经向某告出示，故被告的交房符合法律规定。
3、交房公告一份。证明被告在房屋经验收合格后及时向某告发出公告，要求原告前来办理交接手续，该公告符合合同约定，故被告发出公告之后，原告未能接收房屋责任不在被告，被告不应再承担违约责任。
4、柳某某报二份。证明被告在房屋建设过程中，因中、高考交通管制等原因受到影响，是不可预见的，因此其有可以延迟交房的理由。
5、气象资料使用证明一份。证明被告在房屋建设过程中，受到天气影响造成迟延，根据双方合同约定，被告可以据此延迟交房。
经过开庭质证，被告对二原告提供的证据1-3的真实性无异议。二原告对被告提供的证据1的真实性无异议，但不能证明被告的房屋已经达到交房条件，双方的约定的交付条件不符合建设部发布的国家标准；对证据2无异议；对证据3的真实性无异议，但不认可该证据的效力，因被告开发的商品房未达到交付条件，被告公告通知交房是无效的；对证据4的真实性无法确认，没有原件核对，要求原告庭后提交原件核对，原告与被告签订合同期间没有遇到中高考，故该证据与本案无关；对证据5无异议。本院对上述当事人真实性均无异议的证据予以认定。
综合全案证据，本院确认以下法律事实：
2011年8月30日，二原告与被告签订《商品房买卖合同》一份，合同约定：二原告向被告购买位于柳州市××路××单××号房屋，该商品房的用途为住宅，建筑面积为98.18平方米，其中套内建筑面积为79.87平方米，按套内建筑面积每平方米6463.60元计算，总价款为516248元，二原告的付款方式为银行按揭付款。合同对双方应履行的义务及违约责任作出如下约定：被告应当在2012年3月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经建设、设计、施工、监理、勘验五方验收合格，并符合本合同约定的商品房交付二原告使用；被告如未按合同规定的期限将该商品房交付二原告使用，逾期不超过180日，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向二原告支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；逾期超过180日后，二原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向二原告支付已交付房价款万分之二的违约金；但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，被告可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且被告在发生之日起30日内告知原告的；2、因政府行为以及遵守、配合政府有关某某及规范性文件和政策而引致的延误。供水、供电部门日停水、停电四小时以上及气象部门记录降雨量达到中雨以上连续两天以上的雨天等；商品房达到交付使用条件后，被告应当书面通知二原告办理交付手续；二原告应在被告发出房屋交付通知之日起30日内，到被告指定的地点与被告办理房屋交付手续，逾期不来办理的，自逾期之日起视为被告已将商品方交付给二原告。合同并对双方其他权利义务进行了约定。合同签订后，原告依照合同约定向被告支付了购房款516248元。2012年9月28日，兴怡园13栋商品房分别获得施工、勘察、设计、监理、建设五个单位共同出具的《建设工程某某竣工验收意见书》。2012年9月28日，被告在报纸上刊登书面交房公告，通知兴怡园的业主自2012年9月30日开始办理交房手续。2012年11月7日，原、被告双方办理了上述商品房的交房手续。现二原告认为被告未按合同约定履行义务，应承担违约责任。因双方协商未果，原告诉至法院，提出上述诉讼请求。
另查明，根据柳州市气候评价所于2012年9月23日出具的气象证明记录，2011年8月30日（合同签订之日）-2012年3月31日（合同约定交房之日）期间，连续两天降雨量达到中雨以上的天数为6天（2011年9月2日-9月3日、2012年1月3日-4日、1月14日-15日）。
本院认为，原、被告在平等自愿基础上签订的《商品房买卖合同》，是双方当事人的真实意思表示，符合法律规定，属有效合同，双方当事人均应按合同约定全面履行义务。综合原、被告双方的分歧意见，本案争议焦点：被告是否逾期交房并承担违约责任。
针对争议焦点，本院认为，二原告按合同约定向被告付清购房价款，已履行自己的义务，被告未能按照合同约定的期限即2012年3月31日前交付房屋，属违约行为，故二原告要求被告支付逾期交房违约金的请求，合理合法，本院予以支持。二原告在庭审中主张实际交房时间为2012年11月7日，但被告已于2012年9月28日登报通知自9月30日起开始办理房屋交付手续。根据原被告双方关于交付房屋的约定，二原告应在被告书面通知交付之日起30日内到被告处办理交付手续，逾期视为交付。双方直至2012年11月7日才办理交付手续，因此逾期交房时间应计算至2012年10月30日止。按照合同约定，气象部门记录连续两天以上雨天的可据实延期，根据柳州市气候评价所于2012年9月23日出具的气象证明记录，符合合同约定的天数为6天。故逾期交房时间应为206天（自2012年4月1日至10月30日，共计212天，扣除连续两天以上雨天的天数6天），被告应支付给二原告逾期交房违约金21269.4元（516248元×万分之二×206天）。二原告诉请超过部分，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告柳州市××责任公司应支付给原告蒙××、覃××逾期交房违约金人民币21269.4元；
二、驳回原告蒙××、覃××的其他诉讼请求。
案件受理费368元（原告已预交），由原告蒙××、覃××负担68元，由被告柳州市××责任公司负担300元。
上述应付款项，义务人应于本判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院
审 判 长 孙 翔
人民陪审员 黄 菁
人民陪审员 郑敏琳
二〇一三年六月十八日
书 记 员 全晓岚
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第八条【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。