上海市松江区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）沪0117民初4471号
原告：上海空乾装饰设计有限公司，住所地上海市金山工业区。
法定代表人：董明杰，董事长。
被告：孙杰，男，1994年2月24日生，汉族，住黑龙江省。
原告上海空乾装饰设计有限公司(以下简称“空乾公司”)诉被告孙杰装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年3月7日立案受理后，依法适用简易程序于2018年4月16日公开开庭进行了审理。原告空乾公司的法定代表人董明杰、被告孙杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告空乾公司向本院提出诉讼请求：1、被告支付欠付的工程款30,000元；2、被告支付因逾期付款产生的合同违约金(按照每天300元的标准计算，从2017年11月16日至2018年4月15日，其余的不再主张，暂算至2018年1月15日为18,600元)。事实和理由：2017年10月14日，原、被告签订装修合同，约定原告从2017年10月10日至2017年11月9日对被告所在的上海市松江区万达广场金街XXX号店铺进行装修。原告按质按量完成了施工内容，2017年11月15日工程结束，被告于2011年11月16日即正式开业。合同约定2017年11月9日工程结束，之所以逾期竣工是因为装修需要证件齐全，被告缺少消防合同，耽误了开工时间，当时万达规定只允许拆旧，耽误了一个星期，正式开工时间已经在2017年10月19日左右了；另外，由于被告要求在顶面上喷涂料，增加了工程量，也造成了工期延误。
该工程总价为104,000元，截止到2018年1月16日，被告尚欠30,000元。故原告诉至法院，要求被告支付工程款及产生的违约金。
被告孙杰辩称：不同意原告的全部诉请。首先，合同的确约定2017年11月9日工程结束，2017年11月15日原告才将工程完工并交付被告，被告于2011年11月16日正式开业，晚了6天。原告开工的确晚了，签约时原告承诺只要房子空出来马上就可以开工，没有讲到消防的问题，但合同签好后好几天没有动工，原因是原告的人没有到，拖了几天后又告诉被告商场需要办理施工证、消防证件才可以动工，此前都没有提过。喷涂料本应包括在合同内，预算单中没有，但做之前询问过原告，其称可以在2017年11月9日之前完成。其次，原告的装修质量不合格，施工完毕的项目用了几个月就出现损坏了。再次，原告逾期完工给被告造成了工人工资、加盟店总部的罚款、空置租金、装修押金尚未取回等损失，当时太过于相信原告，被告直接就签了字，没有仔细看合同和预算书，口头协议的东西没有写入合同，如出现损失如何赔偿、房租等。
经审理查明：2017年10月14日，被告孙杰作为发包人(甲方)、原告空乾公司作为承包人(乙方)，双方签订了《上海市家庭居室装饰装修施工合同》一份，约定装饰施工地址位于松江区广富林路658弄万达广场金街XXX号；承包方式：部分承包；总价款104,000元；工期：自2017年10月10日开工，2017年11月9日竣工，工期30天；本工程由乙方设计，提供施工图纸一式两份；在施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，需提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行施工，由此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定；工程竣工验收通过，甲方付清工程尾款后，乙方向甲方提供《工程保修单》，保修期约定为1年，保修期从竣工验收通过签字或盖章之日算起；甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要保证电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、合格；工程款支付方式为：对预算、设计方案认可，于合同签订当日即2017年10月14日支付工程款的10%，13,000元，施工过程中，水、电、管线隐蔽工程通过验收即2017年10月17日支付工程款的40%，40,000元，工期过半，于油漆工进场前即2017年10月28日支付工程款的40%，40,000元，竣工验收，于验收通过当天即2017年11月9日支付工程款的10%，13,000元；施工配合：1、甲方工作：(1)在装饰施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记……(5)施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目，甲方应予以先行支付，如在整个施工过程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿；(6)甲方应告知施工所在地物业管理企业的有关物业管理规定，以便乙方遵守执行；2、乙方工作：(1)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调……；3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目或变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商相应顺延工期；因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方300元；甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应赔偿给乙方300元，工期顺延；工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自入住，由此造成无法验收和损失的，由甲方负责；施工中，若工程报价出现问题，经甲乙方双方确认后可以进行纠正，施工结束后，若由于乙方工程问题造成甲方商铺为通过物业审核，则装修压(押)金由乙方补偿甲方。装饰装修施工合同还对其他相关事宜进行了约定。另，作为施工合同附件的装修工程预算书还详细载明了项目名称、工程量、材料及人工费基价，并确认经双方协定合同总价为104,000元。
上述装饰装修施工合同签订后，原告入场施工并于2017年11月15日完工后交付被告，被告于2017年11月16日开始营业。被告已支付给原告工程款74,000元。
庭审中，原告陈述其仅有个人网站平台颁发的证书，并无其他政府相关部门颁发的资质证书，本院向原、被告释明了涉案合同无效，但双方可参照该合同结算工程价款及损失。原告对于被告陈述的损失不予认可，认为不在协议之内，真实性也无法确认，但同意从工程款中扣除逾期6天的损失，扣除的标准是每天300元。被告则坚持因为原告的施工责任造成的损失应当在工程款中扣减。
以上事实，有装饰装修施工合同、工程预算书、付款凭证以及当事人陈述予以证实，本院予以确认。
本院认为，违反法律、行政法规的强制性规定而订立的合同为无效合同。本案中，原告并未取得装饰装修行业规范的资质证书，故其就涉案工程与被告签订的施工合同应属无效。合同虽然无效，但原、被告仍可参照该合同结算工程价款。其次，当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。本案中，原告已完成涉案工程并将其交付被告营业使用，被告应当支付相应的价款，现原、被告对于工程总价款及已付款均无异议，本院也予确认，双方的争议焦点在于：被告是否还应支付原告工程款，若需要支付，金额是多少？本院认为，被告并无充分证据证实工程逾期完工主要是原告的过失所致。根据合同载明，被告应在装饰施工前向施工所在地的物业管理企业申报登记，并告知原告有关物业管理规定，以便原告遵守执行，故被告应向涉案商铺所在的物业服务企业了解工程施工的具体要求，并主动告知原告；且双方确认施工的顶面喷涂料项目也的确未体现在预算书中，原告辩称增加工程量可顺延工期亦属合理，被告的辩称意见缺乏事实依据，本院不予采纳。至于被告辩称的损失，原告对此不予认可，被告也并未提供充分的证据予以证实，本院不予支持。被告辩称的工程存在质量问题等，可通过主张保修责任予以解决，但不足以抗辩其付款义务。庭审中，原告自愿从工程款中按照300元/天的标准扣除6天的逾期损失，于法不悖，本院予以准许。综上，被告还需支付给原告的工程款为104,000元-74,000元-1,800元=28,200元。原告主张的违约金，合同无效后缺乏法律依据，本院不予支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第(五)项、第五十八条、第一百零九条的规定，判决如下：
一、被告孙杰于本判决生效之日起十日内支付原告上海空乾装饰设计有限公司工程款28,200元；
二、驳回原告上海空乾装饰设计有限公司的其余诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1,015元，减半收取507.50元，由原告空乾公司负担255元(已付)，被告孙杰负担252.50元(于本判决生效之日起七日内交付本院)。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审判员 洪 飞
二〇一八年五月二十一日
书记员 刘思钰
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
……
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。