内蒙古赤峰市元宝山区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）元商初字第5号
原告：江苏宏达建设集团有限公司北京分公司，住所地：北京市昌平区沙河镇巩华城大街74号5号楼，组织机构代码：78399382-9。
法定代表人：唐伟平，总经理。
委托代理人：杨海雷，北京市博圣律师事务所律师。
被告：赤峰可瑞光电有限公司，住所地内蒙古赤峰市元宝山区资源型城市经济转型开发实验区。
法定代表人：李绰，总经理。
被告赤峰美科能源有限公司，住所地赤峰市资源型城市经济转型开发实验区。
法定代表人：李绰，总经理。
原告江苏宏达建设集团有限公司北京分公司（以下简称宏达公司）与被告赤峰可瑞光电有限公司（以下简称可瑞公司）、被告赤峰美科能源有限公司（以下简称美科公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年6月18日立案受理，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告宏达公司委托代理人唐伟平到庭参加诉讼，被告可瑞公司、被告美科公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本案现已缺席审理终结。
原告宏达公司诉称：2014年3月11日，原告与被告美科公司签订《项目合作合同书》，同年3月26日，被告美科公司向原告下发进场通知书，原告根据通知要求，于2014年4月15日进场施工。2014年9月9日，原告与二被告就赤峰美科能源、可瑞光电有限公司一期工程正式签订《建设工程施工合同》及补充条款。约定2014年12月底前支付原告已完成工程款，并自愿以120亩土地作为抵押。至2014年12月底，原告已完成的工程款及垫付款达10070619.96元，但二被告拒不按照协议约定履行支付已完成工程款的义务，导致农民工上访，为此原告诉至法院。
诉讼请求：一、请求依法解除原、被告关于赤峰美科能
源、可瑞光电有限公司一期工程《建设工程施工合同》。
二、请求依法判令被告支付工程款7410386.96元，平整场地费797557元，办公楼基础及配砂石换填175513元，误工怠工费637010元，施工准备的材料损失费728653元，共计9749119.96元。以及从2014年12月30日至今按银行同期贷款利率4倍计算的利息。
三、请求依法判令被告支付原告垫付的变压器安装费180000元，市政用水安装费37500元，规划设计费20000元，施工图纸设计费80000元，GPS坐标费4000元，共计321500元。以及从2014年12月30日至今按银行同期贷款利率4倍计算的利息。
四、依法判令两被告承担连带支付责任。
被告可瑞公司未提交答辩亦未出庭参加诉讼，应视为对举证、质证权利的放弃。
被告美科未提交答辩亦未出庭参加诉讼，应视为对举证、质证权利的放弃。
经审理查明：2014年3月11日，原告与被告美科公司签订《项目合作合同书》，合同约定，被告美科公司将赤峰金太阳示范工程项目约700亩地的前期建筑工程交由原告施工。同年3月26日，被告美科公司向原告下发进场通知书，原告根据通知要求，于2014年4月15日进场施工。2014年9月9日，原告与二被告就就赤峰美科能源、可瑞光电有限公司一期工程正式签订《建设工程施工合同》及补充条款二被告将赤峰美科能源、可瑞光电有限公司建设工程全部交给原告施工，合同约定暂定工程合同价款9980万元，补充条款约定2014年12月底前支付原告已完成工程款，并自愿以120亩土地作为抵押。
2014年8月31日原告与二被告签订《土地平整工程施工合同》，约定合同总价款797557元，原告按合同要求按期完成。
2015年1月28日，原告向二被告发函：赤峰美科能源、可瑞光电有限公司一期工程现已按照施工图纸要求完成施工，在本工程施工过程中我公司借给贵公司变压器安装费18万元、市政用水安装费3.75万元、规划设计费2万元、施工图纸设计费8万元、GPS坐标费4000元、共计32.15万元。替贵公司垫付平整场地费用797557元、办公楼基础级配砂石换填175513元、因贵公司手续原因造成的工程怠工费637010元，以上费用合计1931580元。已完成工程款预算合计价7410386.96元，费用总计9341966.96元。此函二被告公司总经理辛凤义签收，并对欠款事项签字确认。
2014年12月13日，原告给二被告发函，要求二被告对基础工程进行验收，就此事原告多次向二被告发送工作联系函，二被告公司总经理辛凤义均签收。
关于停工、怠工费用，原告与二被告总经理辛凤义签署了确认单。
因拖欠农民工工资，赤峰市元宝山区人力资源和社会保障局多次下发劳动保障监察限期整改指令书。
至2014年12月底，原告已完成部分工程，但二被告未按照协议约定履行支付已完成工程款的义务。
原告在举证期限内向本院提交如下证据：
证据：1、项目合作合同书、建设工程施工合同、建设工
程施工合同补充条款、进场通知书、场地平整合同及图纸申请拨付工程款的函、工程费用汇总表、工程造价预算报告。欲证明双方建设工程合同关系、开工时间、工程内容、结算依据、解除合同的合同依据及被告违约未支付工程款的事实及工程款具体数额。
证据：2、工作联系函、工程联系单、部分工程量确认单、部分用工、误工确认单。欲证明误工、怠工费计算及数额，及被告违约事实。
证据：3、借条、钢材及混凝土买卖合同、欲证明原告垫付变压器安装、市政用水安装费、规划设计费、施工图纸设计费、GPS坐标费等及钢材、混凝土为原告方施工材料及计费依据。
本院认证，因被告赤峰可瑞光电有限公司、被告赤峰美科能源有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未提交答辩意见，视为其对质证权利的放弃。上述证据具有真实性、客观性、与本案具有关联性，本院予以确认，作为认定案件事实的依据使用。
本院认为，一、原告与被告赤峰美科能源有限公司签订的《项目合作合同书》、原告与二被告签订的《建设工程施工合同》及补充条款系双方真实意思的表示，合法有效，双方应严格按合同约定履行各自义务。原告按合同要求进场施工，完成大部分的工程，积极履行义务，但二被告未按合同约定期限给付工程款，对已完成的工程不进行验收，构成违约。合同已无法继续履行，原告要求解除，应予支持。由于二被告共同与原告签订建设工程合同及补充条款，二被告应为共同发包人，对所欠款项应共同承担给付责任。
二、原告主张的工程款依据内蒙古自治区2009年预算定额、2009年建设工程取费费用标准定额、赤峰市施工当期人工材料价格信息指导价及材料信息价格外的价格确认单确定，具有客观真实性，应予支持。
三、原告主ＸＸ整土地的费用、垫付的款项、停工、怠工费用等已经过二被告公司总经理辛凤义签字确认，应予支持。
四、原告主张办公楼基础级配砂石换填175513元，此款原告已发函告知二被告，二被告公司总经理辛凤义签收，未提出异议，本院予以支持。
五、原告主张为施工准备的材料损失费728653元，因材料尚未使用，对此主张，本院不予支持。
六、由于二被告违约，应按合同约定承担违约责任，原、被告未约定利率的计算方法，约定用土地抵押，故原告要求二被告按银行同期贷款利率的四倍计算利息的主张，无证据证实，本院不予支持。
综上，原告合理的请求数额为工程款7410386.96元、平整场地费797557元、办公楼基础及配砂石换填175513元、误工、怠工费637010元、垫付的变压器安装费180000元、市政用水安装费37500元、规划设计费20000元、施工图纸设计费80000元、GPS坐标费4000元，共计9341966.96元
依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百九十六条、第二百八十三条、第二百八十四条、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、解除原、被告关于赤峰美科能源、可瑞光电有限公
司一期工程《建设工程施工合同》。
二、被告赤峰美科能源有限公司和被告赤峰可瑞光电有限公司给付原告江苏宏达建设集团有限公司北京分公司工程款及垫付款等9341966.96元及利息（利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2015年1月1日起至欠款还清之日止），此款于本判决书生效后立即付清。
三、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费收取82224元，由被告赤峰美科能源公司和赤峰可瑞光电有限公司共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于赤峰市中级人民法院。
审 判 长 周振坤
审 判 员 徐少华
人民陪审员 窦颖征
二〇一五年十一月三十日
书 记 员 解英杰