福建省罗源县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）罗民初字第888号
原告（反诉被告）福建省东辰建设工程集团有限公司，住所地福州市鼓楼区。
法定代表人吴钦元，总经理。
委托代理人黄立桃，福建闽江律师事务所律师。
被告（反诉原告）福建三金钢铁有限公司，住所地福建省罗源县。
法定代表人程桂泉，董事长。
委托代理人刘玲玲，福建融成律师事务所律师。
委托代理人吴晓珍，福建融成律师事务所实习律师。
原告（反诉被告）福建省东辰建设工程集团有限公司（简称东辰公司）与被告（反诉原告）福建三金钢铁有限公司（简称三金公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年5月28日立案受理。三金公司提出管辖权异议，本院裁定驳回。被告不服，向福州市中级人民法院提出上诉，福州市中级人民法院维持本院作出的裁定。本案依法由审判员李孝兴适用简易程序于2014年9月4日公开开庭进行了审理。东辰公司委托代理人黄立桃，三金公司委托代理人刘玲玲、吴晓珍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告东辰公司诉称，2013年5月，原被告签订《工程施工合同》一份，约定被告将“新建150T地磅及喷煤工程干煤基础冲孔灌注桩”委托给原告施工。合同签订后，原告进场施工。此后，双方又就“烧结二期工程新增燃料破碎四辊破碎机室基础冲孔灌注桩”工程签订了《补充协议》。上述两项工程施工任务完成后，经被告验收合格，并已交付被告使用。2013年12月16日，原被告及监理方进行工程结算，一致确认合同结算造价2，343，197元。现被告已付工程款1，301，446.50元，尚欠1，041，750.50元。合同约定逾期付款违约金按日1‰计算，从2014年1月1日起至2014年5月31日，被告应支付违约金167，371.40元。请求判令：1、被告三金公司支付工程款1，041，750.50元及逾期付款违约金167，371.40元（暂计至2014年5月31日，实计至付清全部欠款止）。2、被告承担本案诉讼费。
被告三金公司辩称，双方约定“乙方完成40根桩，办理第一次进度款申请，支付进度工程款50万元，乙方提出申请后10个工作日内给予支付；乙方完成所有桩，办理第二次进度款申请，支付进度工程款80%，乙方提出申请后10个工作日内给予支付；本工程经双方验收合格后，办理工程结算并交付竣工图后10天内支付工程尾款20%。”被告未申请付款、未交付竣工图纸，付款条件尚未成就。双方约定违约金过高，请求法院予以调整。
反诉原告三金公司诉称，东辰公司工程施工延期43天，应支付违约金86，000元。
反诉被告东辰公司辩称，双方已经结算，不存在工期延误问题，请求驳回反诉原告的诉讼请求。
东辰公司提供以下证据：1、《施工合同》、《补充协议》，以证明原被告双方建立合同关系。2、工程量统计表，以证明东辰公司按约完成施工任务。3、项目结算表，以证明2013年12月16日原被告及监理三方进行结算，确认工程造价为2，343，197元。4、进账单，以证明三金公司于2013年8月29日、11月26日、2014年1月21日分别付款500，000元、193，920元、607，526.50元。
三金公司质证认为，对东辰公司提供的证据1、2真实性无异议，证据2表明东辰公司超工期43天。证据3中三金公司项目负责人与工程量统计表不一致，且未经三金公司盖章确认，合法性有异议，不能作为结算依据。证据4无异议。
三金公司提供以下证据：1、《施工合同》（同东辰公司证据1中的《施工合同》），以证明合同工期为60天，工期延误违约金为2，000元／日。2、工程量统计表（同东辰公司证据2），以证明东辰公司工期超过43天。
东辰公司质证认为，三金公司引用东辰公司证据，应视为未提供证据，工程量统计表不能证明工期，三金公司应举证证明东辰公司延期及延期原因。
本院认证认为，东辰公司提供的证据1、2，三金公司对真实性无异议，予以采信。证据3项目结算表中三金公司虽未盖章，但有项目负责人签字确认，予以采信。证据4三金公司无异议，予以采信。三金公司所举证据，源自东辰公司提供的证据，予以采信。
根据有效证据及当事人陈述，本院确定案件基本事实如下：
2013年5月，东辰公司（原名称福建省东辰岩土基础工程公司）与三金公司签订《工程施工合同》一份，约定：⑴三金公司（甲方）将“新建150T地磅及喷煤工程干煤基础冲孔灌注桩”工程承包东辰公司（乙方）施工。⑵总工期60天，开工日期以现场具备开工条件后，双方确认为准。⑶乙方完成40根桩，办理第一次进度款申请，支付进度工程款50万元，乙方提出申请后10个工作日内给予支付；乙方完成所有桩，办理第二次进度款申请，支付进度工程款80%，乙方提出申请后10个工作日内给予支付；本工程经甲、乙双方验收合格后，办理工程结算并交付竣工图后10天内，支付工程尾款20%。⑷工期延误违约金：每天按2，000元支付给甲方。若甲方逾期未支付乙方工程款，每逾期1天甲方应支付乙方违约金按所拖欠款额的1‰计取，且乙方有权停工，工期顺延。合同还约定了其他事项。2013年6月6日，东辰公司开始灌桩施工。施工期间，三金公司又将6根补桩委托给东辰公司施工，双方签订《补充协议》一份，约定：工程名称“烧结二期工程新增燃料破碎四辊破碎机室基础冲孔灌注桩”，本工程完工后5个工作日内一次性付清本工程工程款，其他未尽事宜按原合同条款执行。2013年9月17日，东辰完成灌桩施工。事后，工程验收合格。2013年12月16日，原被告与监理单位制作项目结算表，确认合同结算造价2，343，197元。
另查明，三金公司已付工程款1，301，446.50元（2013年8月29日付款500，000元；2013年11月26日付款193，920元；2014年1月21日付款607，526.50元），未付1，041，750.50元。
本院认为，原被告签订的《工程施工合同》、《补充协议》合法有效，双方应按约履行合同义务。《工程施工合同》约定“本工程经甲、乙双方验收合格后，办理工程结算并交付竣工图后10天内，支付工程尾款20%。”一般来说，隐蔽工程、基础工程需结合图纸进行验收，三金公司确认其已对涉案工程进行验收，可盖然认定东辰公司交付了图纸。合同约定的“工程尾款20%”应为最后进度款。故2013年12月16日双方结算后，三金公司应于2013年12月26日前付清所有工程款，逾期构成违约。双方约定逾期付款违约金主要是为补偿资金占用利息损失，合同约定按日1‰计算标准过高，本院酌减为按中国人民银行同期贷款利率4倍计算。故原告请求被告支付剩余工程款1，041，750.50元及从2014年1月1日起的逾期付款违约金，本院予以支持，但违约金标准按中国人民银行同期贷款利率4倍计算（2014年1月1日至1月20日，欠款基数1，649，277元，违约金为19，498元；从2014年1月21日起，欠款基数为1，041，750.50元）。合同约定东辰公司工期延误违约金2，000元／日。三金公司认为东辰公司超工期43天，有工程量统计表载明的灌桩日期为据，本院予以采信。东辰公司未能证明施工超期系三金公司原因造成，故三金公司反诉请求东辰公司支付工期延误违约金86，000元，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决如下：
一、被告福建三金钢铁有限公司应于本判决生效之日起10日内支付原告福建省东辰建设工程集团有限公司工程款1，041，750.50元及逾期付款违约金19，498元，并按中国人民银行同期贷款利率标准4倍支付从2014年1月21日起至本款项还清之日止的逾期付款违约金。
二、反诉被告福建省东辰建设工程集团有限公司应于本判决生效之日起10日内支付反诉原告福建三金钢铁有限公司违约金86，000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件本诉受理费15，682元，减半收取7，841元，由本诉原告负担411元，本诉被告负担7，430元；反诉受理费975元，由反诉被告承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福州市中级人民法院。
审判员 李孝兴
二〇一四年九月十八日
书记员 尤 瑶
附：本案依据的主要法律条文、执行申请提示
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。