安徽省天长市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）皖1181民初1366号
原告：张宁，男，汉族，1976年4月24日生，高中文化，住安徽省天长市。
委托诉讼代理人：王彩林，天长市石梁镇法律服务所法律工作者。
被告：南京凯德行装饰工程有限公司，登记住所地：南京市江宁区东山街道竹山路68号江宁万达广场（西区）5幢1313室，现住所地不详，统一社会信用代码：91320115MA1MD78G0H。
法定代表人：任静，职务不详。
原告张宁与被告南京凯德行装饰工程有限公司（下称凯德行公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2017年3月20日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告张宁及其委托诉讼代理人王彩林到庭参加诉讼，被告凯德行公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
张宁向本院提出诉讼请求：1、请求判令解除原、被告签订的天长市千秋步行街万佳网咖《装饰工程施工合同》；2、请求判令被告凯德行公司支付原告违约金40000元，并赔偿损失20000元，承担证据保全费800元，以上合计60800元；3、被告承担本案诉讼费用。
事实和理由：原告将位于天长市千秋步行街二楼万佳网咖室内装饰发包给被告施工，双方经协商一致于2016年4月11日签订了《装饰工程施工合同》。合同中约定：工程承包方式为包工包料，工期为40天，工程款为200000元。违约责任：由于乙方的原因逾期竣工，每逾期一天被告支付甲方工程款总金额0.1%的违约金，并按照工程款总金额10%赔偿甲方损失。合同签订后原告按照合同约定履行了义务，被告施工仅一段时间后就停止施工。其多次找被告，要求被告履行合同，按照合同约定完成装饰工程，但至今被告未完成。由于被告的违约使网吧无法按期开业经营，造成很大的损失。依据相关法律特提起诉讼，请求依法判决。
凯德行公司未答辩亦未提交书面答辩状。
原告围绕诉讼请求提交了证据，被告凯德行公司未到庭参加诉讼，视为放弃质证权利。原告提供的证据内容真实、形式合法，所显示的内容与原告的陈述具有关联性，故对原告提供的证据本院予以确认并在卷佐证。
本院经审理认定事实如下：2016年4月11日，张宁（甲方）与凯德行公司（乙方）签订《装饰工程施工合同》一份，约定由乙方对天长市万佳网咖进行装饰装修。合同约定承包方式为包工包料，工期40天，合同价款200000元整。对工程款的支付约定开工前三日万咖网吧付工程款80000元、工程进度过半付80000元、工程完工付30000元、质量保证金为10000元。合同同时对违约责任作出了约定，由于甲方原因导致一方停工、窝工的每天甲方支付乙方工程总额的1‰违约金，甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天按付款额的2%支付滞纳金；由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天乙方支付甲方1‰违约金。如甲乙双方擅自解除合同，应按合同价的10%相互赔偿。
合同签订前，2016年4月2日万咖网吧的会计李朝军通过个人账户向凯德行公司的法定代表人任静转账3000元，4月18日李朝军向任静转账40000元、4月25日李朝军向任静账户转账40000元，5月31日李朝军向任静账户转账20000元，6月14日任静又向万佳网咖合伙人出具收条一份，注明收到装修工程款30000元。2016年8月21日，张宁向天长市公证处申请证据保全公证，证明内容因凯德行公司违约导致网吧装修迟迟不能完工，对网吧的现状进行证据保全。现因凯德行公司早已撤场不再施工，张宁诉至法院请求判令解除双方签订的《装饰工程施工合同》，判令凯德行公司支付其违约金40000元、赔偿损失20000元，承担证据保全费800元。
本院认为：原、被告签订《装饰工程施工合同》一份，系双方当事人的真实意思表示，双方均应按此合同全面履行。但在合同实际履行过程中，双方均有违约之处，按照原告所述，合同签订之日就是开工之日，合同约定开工前三日即要支付凯德行公司工程款80000元，双方合同在2016年4月11日签订，4月15日前万佳网咖应付凯德行公司80000元工程款，但原告提交的打款记录显示直至4月25日才将80000元付给凯德行公司的法定代表人任静。该日之前凯德行公司有无违约难以查清，但万佳网咖违约是显而易见的。对凯德行公司而言，工程总价200000元，万佳网咖至6月14日已付130000元，其虽有违约情形，但已付款近70%，而凯德行公司完成的工程量却不相匹配。凯德行公司未到庭举证其在合同履行过程中无违约行为。现原告主张凯德行公司承担工程总价款的20%的违约金，本院认为因双方均存在违约情形，酌定双方各半承担违约责任，即凯德行公司支付违约金200000×20%×1/2=20000元。对原告称凯德行公司因擅自解除合同应赔偿合同总价10%的损失，即20000元。本院考虑到双方的过错程度，酌情判令凯德行公司承担原告60%的损失，即20000元×60%=12000元。综上，凯德行公司应支付原告违约金20000元，并赔偿损失12000元，合计32000元。对原告要求凯德行公司负担保全费800元的诉求，予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条（四）项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第一款、第一百一十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原告张宁与被告南京凯德行装饰工程有限公司于2016年4月11日签订的《装饰工程施工合同》；
二、被告南京凯德行装饰工程有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告张宁违约金20000元、赔偿原告张宁损失12000元，合计32000元；
三、驳回原告张宁的其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1320元，减半收取660元，保全费800元，以上合计1460元，由原告张宁负担313元，被告南京凯德行装饰工程有限公司负担1147元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。
审判员 刘绪凯
二〇一七年六月八日
书记员 陈绪隆
一、本案证据：
原告提交的证据：1、《装饰工程施工合同》一份，证明原、被告签订装饰工程施工合同，合同中约定承包方式、付款方式、违约责任等；2、天长市公证处（2016）皖天公证字第277号公证书一份，证明被告未能按时完成工程，原告对现场进行证据保全的事实；3、徽商银行转账记录5份，证明原告已经将103000元装修工程款转到被告法定代表人任静账户的事实；4、天长市公证处保全费发票一张，证明原告为证据保全花去保全费800元的事实；5、收条一份，证明凯德行公司法定代表人任静收到原告工程款30000元的事实。
证人李朝军的证言：证明其作为网吧会计通过其个人账户向被告法定代表人转账103000元就是装修工程款。
二、本判决引用的法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第九十四条（四）项当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。