河北省兴隆县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）兴民初字第176号
原告承德市热河建设集团有限公司。
住所地：承德市双桥区。
法定代表人孙井祥，董事长。
委托代理人孙迪，河北承天律师事务所律师。
委托代理人李福臣，该公司部门经理。
被告承德潮河源房地产开发有限公司。
住所地：兴隆县六道河镇古庆村。
法定代表人付长彪，总经理。
原告承德市热河建设集团有限公司与被告承德潮河源房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年12月19日受理后，依法组成合议庭，于2015年2月6日公开开庭进行了审理。原告承德市热河建设集团有限公司的委托代理人孙迪、李福臣到庭参加诉讼，被告承德潮河源房地产开发有限公司的法定代表人经合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，要求解除原、被告于2014年4月15日签订的《协议书》，给付建筑工程款4,632,484.70元及利息169,021.90元,并支付违约金490,000.00元及此后的违约金，诉讼费由被告负担。
被告承德潮河源房地产开发有限公司未出庭进行答辩。
原告为支持自己的诉讼请求向本院提交如下证据：
1号证，《房地产开发企业资质证书》一份（复印件）。证明被告作为房地产开发企业具有开发房地产项目的资格。
2号证，《土地使用证》（兴国用2009第048号）一份（复印件）。证明被告对其开发的兴隆县月亮湖项目工程的土地具有使用权。
3号证，《建设用地规划许可证》一份（复印件）。证明被告开发的兴隆县月亮湖生态新村二期工程在规划范围内，手续合法。
4号证，《建筑工程施工许可证》一份（复印件）。证明被告开发的兴隆县月亮湖生态新村二期工程具备施工条件，施工手续合法。
5号证，《协议书》一份（复印件）。证明原、被告于2014年4月15日签订施工合同，合同约定了工程名称、工程承包范围、价款的结算及违约责任等内容，以及如被告逾期支付工程款，应按当前银行利息4倍支付应付款的利息。
6号证，《任命书》一份（复印件）。证明：1、被告任命王兵为其公司月亮湖生态新村副总经理，并负责一切外联及项目工程全面管理工作。2、被告任命ＸＸＸ为其公司月亮湖生态新村项目驻场代表，全权处理该项目工程进度、施工质量、工程量核实、技术指导等有关工作，在被任命期间所发出的指令均代表该公司，任命期限直至该工程项目竣工。3、王兵、ＸＸＸ二人在该工程项目中所签署的文件资料均可代表被告，真实有效。
7号证，《授权委托书》一份（复印件）。证明原告方授权李福臣所签署的所有法律文件均真实有效，可代表原告公司意见。
8号证，月亮湖一、二期工程洽商移交单一份（复印件）。包括签证单、工作联系单、垫付电费通知等材料。
9号证，《结算审核书》一份（复印件）。包括工程概（预）算书、被告出具的承诺书、被告方出具的工程设施移交确认单、电费收据。
8、9号证证明至2014年9月14日止被告共应向原告支付工程款等各项费用4,632,484.70元（该款中包括自2014年4月26日至2014年8月7日止共102天的经济补偿金51万元，按每天5000元计算）。
10号证，《进场通知》及《承诺书》各一份（复印件）。证明被告同意按每日5000元给付原告经济补偿金，经济补偿金自2014年8月8日起按每天5000元计算至被告实际给付之日止。
被告承德潮河源房地产开发有限公司未出庭质证亦未向本院提交证据材料。
经庭审审查，原告提交的1-10号证客观、合法，能够达到原告的证明目的，本院予以采信。
经审理查明，2014年4月15日，原、被告签订了《协议书》。原告承包了由被告开发的位于兴隆县六道河镇杨树沟村的尚峰山庄工程（原名为月亮湖生态新村）。协议中约定了工程承包范围及付款条件、合同工期、质量标准、合同价款等条款。原告于2014年4月20日接到被告签发的《进场通知》，该《进场通知》中载明了该工程项目的开工日期为2014年4月25日，被告于2014年4月20日为原告出具了《承诺书》，《承诺书》内容如下：被告于2014年4月15日与原告签订尚峰山庄二期工程施工总承包合同。被告承诺2014年4月26日前解决完成与原施工单位的一切遗留问题，将施工现场顺利移交原告，具备开工条件。如被告未按此截止日期内解决并移交完成，延期按5000元/天给予原告经济补偿，直至顺利移交为止。后由于被告方原因导致该工程无法开工，等待开工期间原告对被告合同外的部分室外工程进行了施工，原、被告于2014年9月14日对原告已施工部分的工程进行了结算，双方签署了《结算审核书》。《结算审核书》内容如下：审核依据为原告交来的被告尚峰山庄项目（即承德兴隆县六道河月亮湖生态新村一、二期），室外工程决算书、工程临时设施确认单、工程量签订单、工作联系单、经济补偿承诺书及垫付电费清单。经被告审核确认以上各项合计总价款为4,632,484.70元，被告方的驻场代表ＸＸＸ在审核人处签字认可，该价款中包括2014年4月27日至8月7日的补偿金51万元。现原告要求被告按双方结算数额给付工程款及补偿金，并按双方的约定给付违约金及利息，诉至本院。
本院认为，原、被告之间关于工程承包的协议书是有效协议，双方应按约定履行。因被告未按约定期限让原告进场施工已属违约，导致协议不能履行，合同目的无法实现。原告要求解除原、被告于2014年4月15日所签《协议书》的诉讼请求，应予支持。《协议书》中已约定按每天5000.00元标准支付经济补偿金，原告已按协议约定进场，但被告违约，未能让原告及时开工，故被告应承担违约责任。原、被告于2014年9月14日签订的《结算审核书》是双方真实意思的表示，合法有效，双方应当履行，审核的总价款4,632,484.70元，双方认可，被告应当给付。该审核书中已对此前的经济补偿作出审核，此前的违约金，即经济补偿金已计算在总额中，被告应当支付，至合同解除之日的违约金按合同约定每日5000.00元标准给付。原告要求给付利息，因已支持了其违约金的请求，故其要求给付利息的请求，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十三条、第二百六十九条、第二百八十七条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、解除原、被告于2014年4月15日签订的《协议书》。
二、被告承德潮河源房地产开发有限公司于本判决生效后十日内按照双方于2014年9月14日签订的《结算审核书》给付原告承德市热河建设集团有限公司总价款4,632,484.70元并自2014年8月8日起至本判决生效之日止按每天5,000.00元的标准向原告支付经济补偿金。
三、驳回原告其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费48,840.00元、保全费5,000.00元，合计53,840.00元，由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。
审判长 常 江
审判员 陈馥炯
审判员 王 冰
二〇一五年三月二日
书记员 赵文英
附页
判决的相关依据
《中华人民共和国合同法》
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百八十七条本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
二、上诉期限及上诉费用
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉费，上诉于承德市中级人民法院，逾期未交上诉状或者提交上诉状后七日内未预交上诉费用的，视为不上诉或撤回上诉，本判决即发生法律效力。
如不上诉，本判决在送达之日起十五日后发生法律效力。
三、申请执行的期限及逾期不申请执行的法律后果
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定，申请执行的期限为2年。本案原告自判决生效后，自动履行期届满之日起两年内应向本院申请立案执行。逾期不申请，人民法院即不再强制执行。