成都市武侯区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）武侯民初字第8503号
原告中国化学工程第十三建设有限公司。住所地：河北省沧州市新华区。
法定代表人赵德志，董事长。
委托代理人刘豫川健，四川川蓉律师事务所律师。
被告中国二十冶集团有限公司成都分公司。住所地：成都市锦江区。
负责人李松。
委托代理人陈海燕，四川科信律师事务所律师。
被告中国二十冶集团有限公司。住所地：上海市宝山区。
法定代表人张进贤，董事长。
委托代理人陈海燕，四川科信律师事务所律师。
原告中国化学工程第十三建设有限公司（以下简称化工十三建公司）诉被告中国二十冶集团有限公司成都分公司（以下简称二十冶成都分公司）、中国二十冶集团有限公司（以下简称二十冶集团公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2015年9月23日受理后，依法由代理审判员雷田怡适用简易程序实行独任审判，于2015年11月17日公开开庭审理了本案。原告化工十三建公司的委托代理人刘豫川健，被告二十冶成都分公司、被告二十冶集团公司的委托代理人陈海燕均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告化工十三建公司诉称，原告与被告二十冶成都分公司就成都市武侯区聚龙路58号“摩尔国际汽配城A栋水电安装工程”于2010年2月26日签订了《建筑安装工程专业分包合同》。该合同约定：被告二十冶成都分公司将“摩尔国际汽配城A栋水电安装工程”发包给原告承建施工；工程地点为成都市武侯区聚龙路58号；承包范围为施工图范围内的水电安装工程等；承包方式为包工包料；工程计价方式为采用2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及合同中工程取费表的标准计取本工程的安装费用；并约定了付款及结算的具体方式。双方于2013年1月8日就“摩尔国际汽配城A栋水电安装工程”签订了《补充协议》，载明在工程施工过程中，受聚龙宾馆拆迁的影响，造成工程延长时间长达两年半；原合同暂定合同工期外人工费调整执行四川省建设工程造价管理总站发布的成都市人工费调整文件；原告管理人员费用增加20万元；本《补充协议》调整的人工费和管理费进入工程最终结算。除上述内容外，《建筑安装工程专业分包合同》及补充协议还就合同双方的权利义务、工程款的结算与计价方式、工期、工程验收、违约责任等相关内容进行了具体约定。
上述分包合同签订后，原告按照合同约定、施工图纸以及被告的要求组织施工，并按期保质保量完成了工程施工任务，且该工程经验收合格并已交付被告使用。至今为止，经原告多次催收，被告仍欠原告工程款4281159.61元。根据《公司法》第十三条规定，被告二十冶成都分公司作为被告二十冶集团公司的分公司不具有法人资格，其民事责任由被告二十冶集团公司承担。二被告拖欠工程款的行为已经构成违约，原告为维护自身合法权益，故诉至法院，请求判令：一、二被告向原告支付工程款4281159.61元及其截止2015年9月10日的利息损失342492.76元，其2015年9月10日后的利息按银行同期贷款利率计算至工程款付清之日止；二、本案的诉讼费用由二被告承担。
被告二十冶成都分公司和被告二十冶集团公司辩称，原告化工十三建公司与被告订立的建筑安装分包合同合法有效，原告也确实对案涉工程进行了施工，截至2015年11月18日，被告二十冶成都分公司已向原告支付7494534.7元，被告对于原告主张的利息标准没有异议，利息的计算时间应当从2015年7月结算之日起按照银行同期贷款利率计算。
经审理查明，2010年2月26日，原告化工十三建公司与被告二十冶成都分公司签订了《建筑安装工程专业分包合同》，约定由原告承包摩尔国际汽配城A栋水电安装工程，其中工程款的支付方式一条载明，双方确定工程结算造价后一个月内（工程结算确定时间不超过原告递交工程竣工结算书后的3个月内）支付至全部工程价款的95%，余款5%作为质保金，质保金在竣工验收合格满两年后一个月内付清（需扣除保修、赔偿费用及违约金）。合同签订后，原告按约进场施工。2013年1月8日，原告与被告二十冶成都分公司签订了《补充协议》，载明在工程施工过程中，受聚龙宾馆拆迁的影响，造成工程延长时间长达两年半，导致原告的人工费和管理费增加，双方确定了对人工费和管理费的调整，调整的人工费和管理费进入工程最终结算，至工程结算，原告不得再以分段施工和工程延期为由要求补偿或增加任何费用。庭审中，原、被告均认可，案涉工程已经于2013年9月竣工验收并投入使用，原告在工程竣工后即提交了工程竣工结算书。2015年7月，原告化工十三建公司与被告二十冶成都分公司签订了《水电安装专业分包工程造价预（结）算书》，双方均确认工程总造价是11675694.31元。被告二十冶成都分公司在庭审中确认至今没有要扣质保金的项目。经原告与被告二十冶成都分公司对账后于2015年11月18日签订了《对账单》，双方确认截止2015年11月18日，二十冶成都分公司已支付工程款总金额为7494534.7元。
上述事实有原、被告的身份证明、建筑安装工程专业分包合同、补充协议、电施结算图、技术核定单、分项工程质量验收记录、水电安装专业分包工程造价预（结）算书、汇款单、对账单以及庭审笔录等证据收集在案予以佐证。
本院认为，原告化工十三建公司与被告二十冶成都分公司签订的《建筑安装工程专业分包合同》及补充协议，系双方真实意思表示，合法有效，按照《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，双方均应当全面履行合同义务。按照双方结算书，工程总造价为11675694.31元。按照双方合同关于工程款支付方式的约定，二十冶成都分公司应当在原告递交工程竣工结算书后的3个月内即2013年12月，向原告支付至工程总价款的95%即11091909.59元，二十冶成都分公司已经支付了工程款7494534.7元，至今尚欠工程款
3597974.89元未支付；剩余的583784.72元为质保金，二十冶成都分公司应当自竣工验收合格满两年后一个月内即2015年10月向原告支付，但至今未履行支付义务。综上，原告要求被告支付剩余工程款和质保金4181759.61元，并支付利息的请求，于法有据，本院认为，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条和双方的约定，利息应当分两部分计算，第一部分以3597974.89元为本金，从2014年1月1日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至付清之日止；第二部分以583784.72元为本金，从2015年11月1日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至付清之日止，故对于原告关于利息的诉讼请求，本院予以部分支持。因被告二十冶成都分公司是被告二十冶集团公司设立的分公司，依照《中华人民共和国公司法》第十四条的规定，分公司的民事责任由总公司承担，故应当由被告二十冶集团公司向原告承担上述支付义务。
据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国合同法》第六十条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：
被告中国二十冶集团有限公司于本判决生效之日起十五日内，向原告中国化学工程第十三建设有限公司支付工程款4181759.61元以及利息（利息分两部分计算：第一部分以3597974.89元为本金，从2014年1月1日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至付清之日止；第二部分以583784.72元为本金，从2015年11月1日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至付清之日止）。
案件受理费43790元，减半收取21895元，由被告中国二十冶集团有限公司负担21385元，由原告中国化学工程第十三建设有限公司负担510元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
代理审判员 雷田怡
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 颜钰洪