河南省驻马店市驿城区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）驿民初字第6216号
原告崔峰奇，男，1978年3月15日出生，汉族，住河南省驻马店市驿城区。
被告驻马店市开发区万家欣装饰设计工作室。住所地：驻马店市文祥路与迅达路交叉口西路南。经营者李凌云，女，1982年9月12日出生，汉族，住河南省驻马店市平舆县郭楼镇戚坡村委戚坡，公民身份号码：4117231982********。
原告崔峰奇诉被告驻马店市开发区万家欣装饰设计工作室（以下简称万家欣工作室）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告崔峰奇到庭参加诉讼，被告万家欣工作室经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告崔峰奇诉称，2014年7月20日，原、被告双方签订《工程合同书》一份，约定工程总价款48000元，由被告包工包料，并约定违约责任，工期60天。在施工过程中原告履行了合同义务，被告未履行全部义务（工期90天仍未完工造成烂尾），后被告明确表示不履行合同义务（有解除合同协议书），造成违约。原告被迫又花费14688元才使得装修工程得以完工。根据合同约定，被告两次违约应赔偿给原告总工程款20%的违约金9600元及5000元，合计给原告共造成损失27038元。故请求依法判令被告赔偿原告损失及违约金共计27038元。
被告万家欣工作室未答辩。
经审理查明，2014年7月20日，原告崔峰奇（甲方）与被告万家欣工作室（乙方）签订《装饰工程合同书》一份，约定：1、工程名称天地惠城7号楼西单元506室。2、承包方式为包工包料，合同总价款为48000元。3、工期为60天，自2014年7月20日至2014年9月19日。4、合同签订后，甲方付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款总额的60%。工程施工过程中，木�退场油漆进场前，甲方再付给乙方报价单上确定的工程款总额的35%。工程竣工甲方验收后，甲方即付清工程总造价。5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失（总合同造价的20%）等条款。合同乙方一栏中显示加盖有“驻马店市开发区万家欣装饰设计工作室”，并由万家欣工作室负责人李阳签字确认。合同签订后，被告依约为原告的房屋进行装修。2014年7月20日，原告向被告支付装修定金1000元；2014年7月24日，原告向被告支付装修款19000元；2014年7月29日，原告向被告支付装修款14000元；2014年9月3日，原告向被告支付装修款10000元。2014年9月17日，原、被告双方签订补充协议一份，约定“三个卧室木地板由甲方订购，按预算，每平方米75元，金额75×30=2250元，从工程合同总价48000元中扣除”。2014年12月8日，被告向原告出具保证书一份，载明“甲方业主崔峰奇委托乙方公司万家欣工作室装修天地惠城7号楼西单元506户房屋，工期2个月（2014年7月19日至9月19日），但乙方拖延至12月8日尚未完工。甲方业主多次催，乙方提出因公司资金周转不灵需将装修余款先付5000元，承诺在一周内（2014年12月15日前）将装修工程完工交付给甲方业主（包含升降衣架和卫生间弧形玻璃隔断），乙方郑重承诺：如不能在本周内（2014年12月15日）前完工，甲方业主可单方解除合同，将余下的装修工程交付给其他人完成，费用由乙方负担，赔偿甲方因这一周未完工的违约金5000元”。被告出具保证后，原告于2014年12月9日向被告支付装修款5000元。后因被告未按保证书约定的时间完工，2014年12月27日，原、被告双方签订了《同意解除合同通知书》一份，载明“甲、乙双方签订了装修天地惠城7号�西单元506户房屋的合同，经甲、乙双方协商，于今天解除装修合同，同意签字后生效，未尽事宜协商解除，协商不成提交仲裁或提起诉讼”。后在原、被告双方协商过程中，被告万家欣工作室负责人李阳向原告发送短信一条，载明“后面的活你自己弄吧，我干不了了”。后原告以诉称理由来院起诉，酿成纠纷。
另查明，一、庭审中，原告称被告未将工程完工便离开工地，后原告又重新找人把剩余工程进行了施工，花费20438。为证明其主张，原告向本院提交：1、孙美玲出具的收条1张，证明原告支出保洁费300元；2、银行卡消费清单1份，证明原告买灯具支出2400元；3、德国博世壁挂炉驻马店授权专卖店定单1份，证明原告购买暖气片支出4500元；4、广东佛山恒洁卫浴驻马店营销中心销售订货单1份，证明原告购买马桶、沐浴花洒支出1698元；5、送货单1份，证明原�购买洗手台、菜盆及厨卫小挂件支出1713元；6、出库单1份，证明原告购买推拉门、衣柜门支出2603元；7、欧世实木橱柜专家定货单1份，证明原告购买吊柜及地柜支出3314元；8、焦建民出具的收条1份，原告证明其购买小锁，螺丝，扣条，胶，胶枪等材料共支出390元；9、赵海超出具的收条一份，原告证明其补墙漆支出200元；10、货丽窗帘出具的收条1份，原告证明其购买浴帘支出260元；11、刘辉出具的收条1份，原告证明支出打孔费160元。另外，原告称装修花费没有票据的包括：1、购买升降衣架支出280元；2、小赵师傅改小儿房及主卧柜子木工活360元；木地板2250元。二、庭审中，原告称“总工程款为45750元，我已经付了4000元，还剩5750元未支付，但后来被告未完工的部分我另找别人，花了20438元，减去我未向被告支付的5750元，等于我的实际损失为14688元。由于被告违约，应�原告支付总价款20%的违约金9600元，共计24288元，加上保证书中单方违约的5000元，三项共计29288，现请求27038元，下余自愿放弃”。三、被告万家欣工作室系个体工商户，在工商部门登记的经营者为李凌云。
上述事实，有原告提交的《装饰工程合同书》、保证书、解除合同通知书、装修票据等及原告的陈述在卷，经庭审质证，据以认定。
本院认为，原告崔峰奇将其位于驻马店市天地惠城7号楼西单元506室的装修工程交于被告万家欣工作室进行施工，并签订了《装饰工程合同书》，双方形成装饰装修合同关系，该合同系双方真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，应为有效合同。合同签订后，被告便对原告的房屋进行装修施工。施工过程中，因被告未能按合同约定的施工期限按期完工，由被告向原告出具保证书一份，被告保证在2014年12月15日前完工。出具保证后，被告仍未按保证书约定的期限完工。经原、被告双方协商后，于2014年12月27日协商解除了该份装修合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。关于原告要求被告赔偿损失部分，本案中，原告主张被告退场后，原告又另找他人将剩余工程施工完毕，给造成原告损失14688元。根据谁主张谁举证的原则，原告应对其主张的数额承担举证责任。庭审中，原告未向本院提交相关证据证明被告未完工部分的工程量；虽然原告向本院提交了其在装修期间所购买物品等支付费用的相关证据，但原告未能向本院提交证据证明上述购买物品及所花费用与本案装修工程的未完工部分存在关联性，且上述多数证据存在不符合法律规定的证据形式，故原告的该项请求，本院不予支持。关于违约金，因本案中被告未按合同约定的期限完工，在其出具保证书后仍未能完工，已构成违约，应承担相应的违约责任。根据合同约定“因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失（总合同造价的20%）”，保证书又约定“如不能在本周内前完工，赔偿甲方因这一周未完工的违约金5000元”，上述两项约定均是对被告未依约完工所要承担的违约责任的约定。结合本案的实际履行情况、违约状况，经考量，本院酌定违约金数额为10000元。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：
一、限被告驻马店市开发区万家欣装饰设计工作室（李凌云）于本判决生效后十日向原告崔峰奇支付违约金10000元。
二、驳回原告崔峰奇的其它诉讼请求。
如被告未在判决指定期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费480元，由原告负担302元，由被告负担178元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省驻马店市中级人民法院。
审 判 长 刘亚楠
审 判 员 周 岩
人民陪审员 韩书霞
二〇一六年七月二十日
书 记 员 王婧霖