沈阳市和平区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）沈和民三初字第00898号
原告：苏州云白环境设备制造有限公司，住所地苏州高新区通安镇西唐路78号，组织机构代码证：69547510-8。
法定代表人：王泳，系该单位董事长。
委托代理人：王志刚，男，1983年12月31日出生，汉族系该单位销售经理，住江苏省徐州市睢宁县。
委托代理人：顾学，系江苏容睿律师事务所律师。
被告：沈阳辽展紫澜门酒店管理有限公司，住所地沈阳市和平区文化路19号（0720），组织机构代码证：57837546-6。
法定代表人：姜凌，系公司总经理。
委托代理人：李弘熙，上海君澜律师事务所律师。
委托代理人：许忠，男，1971年6月1日出生，汉族，系该单位职员，辽宁盘锦市兴隆台区。
原告苏州云白环境设备制作有限公司诉被告沈阳辽展紫澜门酒店管理有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员蔡婷独任审判，于2015年7月3日、7月22日公开开庭进行了审理。原告委托代理人王志刚，顾学，被告委托代理人李弘熙、许忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2012年9月21日，原被告双方就沈阳辽展紫澜门大酒店直燃机、锅炉预制不锈钢烟囱制作安装工程签订工程合同一份，合同总价900000元。付款方式为货到现场安装完毕后五日内支付合同款项的50%、2013年春节前支付合同款项的30%、2013年10月1日前支付合同款项的15%、余款5%作为质保金。现原告已完成工作，被告应按合同约定支付工程款，但被告至今分文未付。被告的行为严重损害了原告的合法权益，为此，原告特向贵院起诉，请求贵院依法裁判。诉讼请求：1、被告支付原告合同款855，000元，并赔偿原告利息损失92,940元（具体计算方式见所附清单）。2、本案诉讼费用由被告承担。
被告辩称，原告方至今没有完成合同约定的安装工程，被告有权拒绝支付相应的款项。双方在合同中约定由原告制作不锈钢烟囱，并到被告施工现场进行安装施工，安装完毕后5日内被告应向原告支付合同款项的50%，但时至今日原告方仍没有完成烟囱安装工作，且没有向被告方提供竣工验收报告，也没有提供产品合格证质检单等，本合同工程至今未进行竣工验收，原告在未完成合同约定的安装工程的前提下，向被告所要合同款项是没有任何事实和法律依据的，理应驳回其请求。二、合同约定被告付款的前提是，原告先完成合同中约定的制作安装工程，且提供合格发票。但原告至今未完成安装工程，也没有提供合格的发票被告有权不支付合同款项；具体的合同约定，条款如下，合同第5条第二项、第一项约定货到现场安装完毕5日内支付合同款50%，被告付款之前原告应提供合格发票，原告不提供发票或提供发票不合格的，被告付款时间相应顺延。三、因为原告方至今未完成合同约定的安装工程，应向被告支付预期完工的违约金合同第四条约定本合同工期至合同签订后开始计算，其生产制作期间为20天，安装工期为10天，总工期30天，原告无正当理由逾期完工，每延误一天按合同总价千分之三向被告支付违约金，合同继续履行。原告完成烟囱的制作之后，至今仍未完成其安装工程以逾期超过900天。从2012年10月22日开始起算至2015年6月1日已超过240万，因此合同款折抵违约金之后被告方无须向原告支付任何的款项，综上请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2012年9月21日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《沈阳辽展紫澜门大酒店直燃机、锅炉预制不锈钢烟囱制作安装合同》，约定甲方将沈阳辽展紫澜门大酒店的不锈钢烟囱的制作、安装工程委托乙方承建，乙方所供产品必须由乙方在本加工厂制作完成们提供产品合格证，产品为YBA-
Y预制式不锈钢烟囱，烟囱主体价格747,400元，附件费54,600元，安装运输费98,000元，合同总价900,000元（暂定价最终以验收合同为准）。合同签订后，开始计算工期，前期准备及生产制作阶段为20天，安装阶段为10天，总工期30天。（如果现场条件不具备安装条件，工期顺延）如乙方无正当理由逾期完工的，每延期一天按合同总价的千分之三向甲方支付违约金，合同继续履行。甲方上述付款均以乙方提供合格发票为前提，乙方拒不提供发票或提供发票不合格，甲方付款时间相应顺延。货到现场安装完毕后五日内，甲方支付乙方合同款项的50%；2013年春节前（2013年2月9日之前），甲方支付乙方合同款项的30%；2013年10月1日前甲方支付乙方合同款项的15%；余款5%作为质保金，质保金在质保期满三天内付清。合同签订后，原告开始制作、安装。2015年5月，原告诉至法院，要求被告支付合同款855,000元（未包含质保金）。庭审中，原告陈述，因被告现场不具备安装条件，烟囱于2013年4月安装完毕，被告对此予以否认，认为烟囱工程基本上安装完毕，但是有部分需要原告进行调整，原告至今未完成，工程至今未验收。原告提供照片证明已安装完毕，被告未有证据提供。
上述事实有原、被告庭审笔录陈述、《沈阳辽展紫澜门大酒店直燃机、锅炉预制不锈钢烟囱制作安装合同》、照片等证据在卷佐证，并经开庭质证，本院予以确认。
本院认为，原被告双方所签订的《制作安装合同》，系双方真实意思表示，不违反法律规定，本院予以确认；本案焦点问题是原告是否已履行合同内容制作安装完毕义务，根据原告提供的照片显示烟囱已安装完毕，虽然被告陈述为基本安装完毕，存在调整等质量问题，但未能提供任何证据予以证明，应视为原告已履行完主要安装义务，现合同约定的三个付款时间段均已超过，被告在未有证据证明原告交付的工作成果存在未安装完毕情形或存在相应质量问题的情况下分文未付，属违约行为，且被告长期不对原告交付的工作成果进行验收，损害原告合法权益。关于合同价款，合同约定暂定价款为900,000元，被告未提供证据证明原告所制作安装的工程有价款减少的情形，故合同约定价款应为双方结算价款。现原告主张扣除质保金部分的价款，符合法律规定，本院予以支持，但原告应按照合同约定在被告付款时应向被告提供相应的发票；关于原告主张的利息，因双方未对延期付款有相关约定，且合同约定的第一次付款时间，原告尚未安装完毕，因此原告从此时主张利息，本院不予支持，应以原告主张权利之日起计算为宜；关于被告提出的反诉，未向本院交纳反诉费用，本院对此不予处理；综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条一款，《最高人民法院关于适用<民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下：
被告沈阳辽展紫澜门酒店管理有限公司于本判决生效后十日内一次性给付原告苏州云白环境设备制作有限公司价款855,000元，同时原告苏州云白环境设备制作有限公司为被告沈阳辽展紫澜门酒店管理有限公司开具同等数额的增值税发票；
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费13279元，减半收取6639.5元，由被告沈阳辽展紫澜门酒店管理有限公司承担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。
审判员 蔡婷
二〇一五年七月三十一日
书记员 胡畔
本判决所依据的相关法律
《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国合同法》第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条一款当事人对自已提出的主张有责任提供证据。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。