湖北省咸宁市咸安区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鄂1202民初1347号
原告：蒂森电梯有限公司武汉分公司（以下简称蒂森电梯公司），住所地：武汉市江汉区世界贸易大厦29层2912-2923室，统一社会信用代码91420100663488131W。
负责人：张中应，该公司总经理。
委托代理人：熊银平、赵堂辉，湖北尚泰律师事务所律师。
被告：湖北恒益建设项目投资有限公司（以下简称恒益公司），住所地：咸宁市咸安区浮山办事处金桂路旗鼓村3号。
法定代表人：吴志怀，该公司总经理。
委托代理人：胡强。
委托代理人：李建荣。
原告蒂森电梯公司与被告恒益公司承揽合同纠纷一案，依法由审判员张朝武适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告蒂森电梯公司的委托代理人熊银平，被告恒益公司的委托代理人胡强、李建荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告蒂森电梯公司向本院提出诉讼请求：一、请求依法判令被告恒益公司向原告蒂森电梯公司支付电梯安装款65145元，并按中国人民银行同期贷款利率支付原告的利息损失（从2014年12月1日起算至全部款项支付完毕之日止，暂计算至起诉之日的利息为4397.28元）。二、请求依法判令被告恒益公司向原告蒂森电梯公司支付二次吊装费5000元、井道改造费、人工费6000元，部件被盗损失38000元及窝工损失100000元。三、请求依法判令被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2013年1月原告蒂森电梯公司与被告恒益公司签订一份关于“咸宁市传媒大厦”项目电梯安装合同，合同总价款422600元。合同还约定，被告恒益公司应在电梯安装取得质量技术监督部门签发的验收证书后7日向原告支付尾款211300元。合同还约定了争议管辖法院。合同签订以后，原告蒂森电梯公司按约定履行了全部合同义务。在合同履行中，因被告的原因造成原告额外支出二次吊装费5000元、井道改造费、人工费6000元，并造成部件被盗损失38000元及窝工损失100000元。原告于2015年5月15日委托律师向被告发出律师函进行催讨，被告接函后仅支付了部分款项。至今，被告仍拖欠原告电梯安装款65145元未付。为此，特向法院提起诉讼。
被告恒益公司辩称，一、电梯作为特种设备，其不仅受特种设备法律、法规的调整，其安装工程还应受建设工程法律、法规约束，原告在施工过程中多处违约，其应承担修理、重作、赔偿损失等违约责任。二、根据双方签订的合同约定，本案电梯安装工程工期为12周，原告于2013年7月进场，但其至今未完成电梯安装任务。原告在电梯安装过程中多处违约，多次停工，造成工期延误，严重影响了整个项目施工进度，被告要求原告赔偿工期延误损失10万元。三、原告所安装电梯在未施工完毕，且未事先经监理单位签字认可的情形下，其通过违规方式骗取技术监督部门验收。根据合同约定及相关法律规定，被告在第二次付款约定的情形未到就己付清了安装款，被告不仅没有违约，反而己超额履行了合同义务。四、原告所主张的二次吊装费、井道改造费系其自身原因造成的额外费用，应由其自行承担。电梯部件被盗损失与被告无关，被告己尽到了看护义务，是原告的员工监守自盗，警方介入后，原告的施工人员才将被盗部件返还。综上所述，原告的诉讼请求没有事实和法律依据，请求法院依法驳回。
本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。
对原、被告双方无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
对双方有争议的证据，本院认定如下：原告蒂森电梯公司提交的证据2验收合格证书是湖北特种设备检验检测研究院（以下简称湖北特检院）对原告安装的电梯经过验收合格并出具验收报告后制发的合格证书及电梯使用标志，经核实湖北特检院进行验收时，被告还派人参与验收。湖北特检院实地验收后出具了验收报告，原告己将该报告作为电梯完工资料物件移交给了被告，原告提交的证据4中就有湖北特检院的验收报告可以进行印证。本院为查清事实，到湖北特检院咸宁分院调取了电梯安装的验收报告，该报告显示8部电梯验收均为合格。故原告安装完电梯后的验收是合法、合规的，对原告提交的证据2本院予以认定。原告蒂森电梯公司提交的证据3设备交接单是经原、被告签章认可，故本院予以认定。原告蒂森电梯公司提交的证据4电梯完工资料物件移交单是原告将电梯安装完成并经湖北特检院的验收合格后，由原告将涉及电梯安装的所有资料、物件移交给被告，且由原、被告双方签章认可，其中含有湖北特检院的八份原件验收报告，故对原告提交的证据4本院予以认定。原告提交的证据5电梯层门三角钥匙移交备忘录、证据6电梯安全使用须知均经原、被告双方签章认可，故对原告提交的证据5、6本院予以认定。原告提交证据7催款函三份是其向被告催付欠款的函件，庭审中被告对其真实性无异议且表示己收到函件，故对原告提交的证据7本院予以认定。原告提交的证据8十一份工程联系单只是原告单方签章的函件，不能证明由于被告的原因而造成相关损失，故对原告提交的证据8本院不予认定。被告提交的证据1原告报送监理施工资料是原告报送的材料，原告对其真实性无异议，监理单位没有签字并不代表原告不服从监督管理，故对被告提交的证据1的真实性本院予以认定，对被告的证明对象本院不予认定。被告提交的证据2监理工程师通知单、联系函是监理单位向施工方武汉新建总集团有限公司发出的相关函件，被告并未将函件中指出的电梯安装问题及时反馈给原告，更未收到监理单位发出上述相关函件，且电梯己安装完毕并经湖北特检院验收合格，故对证据2的真实性本院予以确认，对其证明对象本院不予认定。被告申请证人出庭作证的证人证言不能证实原告安装的电梯不符合法律、法规的规定，故对证人证言所要证明的事实本院不予认定。被告提交的证据3是被告单方作出的函件，原告并未收到此件，故对证据3本院不予认定。被告提交的证据4的真实性本院予以确认，但对其证明对象本院不予认定。
为查清事实，本院到湖北特种设备检验检测研究院咸宁分院调查核实原告蒂森电梯公司安装的8部电梯的验收情况，并将8部电梯的验收报告复印，对8份验报告本院予以认定。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：
2013年1月25日原告蒂森电梯公司与被告恒益公司签订一份电梯安装合同，项目名称为咸宁市传媒大厦电梯工程，合同约定：由原告蒂森电梯公司指定具备资质的长期从事蒂森电梯安装的专业安装公司进行8台电／扶梯的安装，合同总价款为422600元。双方还约定付款方式为：（1）第一期：在安装工程开始施工前7日内，被告恒益公司向原告蒂森电梯公司支付安装合同总价的50%，即211300元。（2）第二期：在技术监督部门签发验收合格证书后7日内，被告恒益公司向原告蒂森电梯公司支付安装合同总价的50%，即211300元。如电梯安装调试完毕，由于非原告蒂森电梯公司原因致使技术监督部门未能按期前来验收的，自原告蒂森电梯公司书面告知被告恒益公司安装完工、申请验收之日起10日内，被告恒益公司向原告蒂森电梯公司支付第二期款项。合同还约定了双方的其他权利和义务及赔偿责任。原告蒂森电梯公司按照合同约定将电梯安装完毕后，2014年12月29日原告蒂森电梯公司与被告恒益公司之间办理了设备、电梯完工资料物件、电梯层门三角钥匙、电梯安全使用须知的移交手续，被告恒益公司于2014年12月30日签章确认接收，其中包括湖北特检院验收报告原件8份及安全检验合格的牌照。此后，被告恒益公司按照安装合同约定给付了第一期合同安装款211300元，第二期合同安装款给付了146155元。被告恒益公司以原告蒂森电梯公司违约及安装的电梯不合格并造成被告相关损失为由不支付余下的安装款65145元。为此，原、被告双方产生纠纷，原告诉至本院要求依法处理。
同时查明，2014年11月20日原告蒂森电梯公司将8部电梯安装完毕后，原告蒂森电梯公司、被告恒益公司均派人在场，由湖北特检院现场进行验收，且8部电梯均验收合格，再由咸宁市技术监督局进行登记并发放电梯安全使用标志。
本院认为，原告蒂森电梯公司与被告恒益公司于2013年1月25日签订一份电梯安装合同经双方当事人签字盖章，系双方当事人真实意思表示，合同内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合同有效，对双方当事人具有法律约束力，原、被告双方的民事法律关系的特点符合承揽法律关系的特征，应认定为承揽合同关系。《中华人民共和国合同法》第二百五十一条规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。该法第二百六十三条还规定，定作人应当按照约定的期限支付报酬。本案中，原告蒂森电梯公司按照被告恒益公司的要求将合同中约定的8台电／扶梯安装完毕，且经过湖北特检院验收合格并签发安全检验合格的牌照。作为定作人的被告恒益公司应当按照合同约定的期限和条件支付报酬。但被告恒益公司分二次仅支付了安装款211300元和146155元，下欠安装款65145元以原告蒂森电梯公司安装的电梯有质量问题及未提交相关资料为由不予支付。现己查明，双方合同约定的安装款分二期履行，第一期：在安装工程开始施工前7日内，被告恒益公司向原告蒂森电梯公司支付安装合同总价的50%，即211300元。第二期：在技术监督部门签发验收合格证书后7日内，被告恒益公司向原告蒂森电梯公司支付安装合同总价的50%，即211300元。……。还查明，原告蒂森电梯公司安装的电梯己经过湖北特检院验收合格并经技术监督局签发安全检验合格的牌照，双方约定的二期付款条件均己成就，被告恒益公司应按合同约定全面履行付款义务，支付所欠原告蒂森电梯公司的安装款65145元，故对原告蒂森电梯公司主张被告恒益公司支付电梯安装款的请求本院予以支持。
关于原告蒂森电梯公司请求被告恒益公司支付欠款利息和赔偿二次吊装费5000元、井道改造费、人工费6000元，部件被盗损失38000元及窝工损失100000元的问题，本院认为原告蒂森电梯公司与被告恒益公司在双方签订的安装合同中未约定逾期付款应支付利息损失的违约责任，故对原告蒂森电梯公司主张按中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息的请求本院不予支持。原告蒂森电梯公司不能提交的证据证明在安装电梯过程中产生了二次吊装费5000元、井道改造费、人工费6000元、部件被盗损失38000元及窝工损失100000元等诸多损失，根据谁主张，谁举证的原则，应由原告承担举证不能的法律后果，故对原告蒂森电梯公司的该项诉求本院不予支持。
针对被告恒益公司辩称的一至四点意见，本院认为原告蒂森电梯公司按合同约定安装完电梯后，电梯的安装质量经过湖北特检院验收合格并签发安全检验合格的牌照，原告蒂森电梯公司将湖北特检院的八份原件验收报告及相关的资料和物件己移交给了被告恒益公司，验收和移交是合法、有效的。被告恒益公司不能提交证据证明原告蒂森电梯公司安装的电梯存在质量问题或在履行合同过程中存在违约且造成其公司工期延误的损失10万元，故对被告恒益公司辩称的一至三点意见本院不予采纳。被告恒益公司辩称的第四点意见，因原告蒂森电梯公司不能提交证据证明其相关损失，故对被告恒益公司辩称此点意见本院予以采纳。
综上，原、被告双方约定的给付安装款的条件己成就，被告恒益公司应按合同约定继续履行合同付款义务，立即给付所欠原告电梯安装款65145元。为了维护正常经济秩序，保护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告湖北恒益建设项目投资有限公司应偿付原告蒂森电梯有限公司武汉分公司电梯安装款65145元，上述款项限被告湖北恒益建设项目投资有限公司在本判决生效后十日内履行完毕。
二、驳回原告蒂森电梯有限公司武汉分公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本判决书发生法律效力后，义务人必须自觉履行义务，义务人未如期履行义务的，权利人应于本判决书确定给付之日两年内向本院申请强制执行，否则本判决书丧失法律的强制力。
案件受理费1428元，减半收取计714元，由被告湖北恒益建设项目投资有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省咸宁市中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款的规定预交上诉案件受理费。诉讼费专户名称：湖北省咸宁市中级人民法院；开户行：中国农业银行咸宁温泉支行；账号：17×××89-222。上诉人在上诉期满后七日内仍未预交的，按自动撤回上诉处理。
审判员 张朝武
二〇一六年九月五日
书记员 肖畅伦
附：相关法律及司法解释条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。