辽宁省盘锦市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）辽11民终896号
上诉人（原审被告）：盘锦兴华房地产开发有限责任公司，住所地辽宁省盘锦市大洼区。
法定代表人：王志国，该公司经理。
委托代理人：周树林，该公司项目部经理。
委托代理人：杨国地，辽宁盛达律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：大洼县建筑开发有限责任公司，住所地辽宁省盘锦市大洼区。
法定代表人：李国财，该公司总经理。
委托代理人：李志明、刘海堂，大洼县大洼镇法律服务所法律工作者。
上诉人盘锦兴华房地产开发有限责任公司因与被上诉人大洼县建筑开发有限责任公司确认合同效力纠纷一案，不服辽宁省盘锦市大洼区人民法院（2016）辽1121民初1645号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年11月9日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人盘锦兴华房地产开发有限责任公司的委托代理人周树林、杨国地、被上诉人大洼县建筑开发有限责任公司的委托代理人李志明、刘海堂到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
盘锦兴华房地产开发有限责任公司上诉请求：撤销原判，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求。事实和理由：2014年7月2日双方签订了施工合同书，该合同是双方真实意思表示，是有效的合同。关于能否继续履行，2015年5月份，我方给被上诉人发出了书面通知单要求被上诉人在规定时间内履行2014年7月2日合同的义务，因被上诉人在规定时间内没有履行直接导致双方签订的施工合同终止，所以2014年7月2日的施工合同没有履行的必要了。
大洼县建筑开发有限责任公司辩称，原审法院认定事实清楚，适用法律正确。上诉人不履行合同，违约在先，导致停工。上诉人以被上诉人没有在2015年7月15日完成全部建筑施工合同，没有交付为上诉理由不能成立。上诉人2015年5月18日发的通知单，要求被上诉人继续完成收尾工程，否则将工程转包给他人。通知下发前，被上诉人已经按合同约定于2014年9月5日就已经完成了基础工程，混凝土工程，内外墙抹灰工程，完成了工程总量的90%，而上诉人拨款额只是工程量的56%，是上诉人违约在先，通知在后，该通知对被上诉人不具有约束力。
大洼县建筑开发有限责任公司向一审法院起诉请求：确认原、被告双方签订的施工合同有效，要求被告继续履行合同。
一审法院认定事实：2014年7月2日，原、被告签订了《施工合同书》，双方约定被告将其在大洼县清水镇路北开发的人合家园二期4、5号楼，建筑面积约12447.4平方米的整体工程发包给原告（包工包料），每平方米价格为1350元（营业税、企业所得税、印花税、河道维护费原告不承担），决算按实际发生的建筑面积为准，如以后原材料和人工费下降及上涨，本合同价格不变。合同中同时约定拔款方式从施工起按进度，被告支付原告的人工费（人工费按建筑面积每平方米430元计算），原告对外承包的人工费结算都由被告代替原告支付，决算时从总工程款中扣除。整体工程的各种材料费由原告垫付到楼房混凝土封顶，被告支付给原告整体工程应付的50％工程款（包括被告供给的各项材料和按进度支付的各项工种人工费，都算拨总工程款的50％之内）。内外墙抺灰完工后再付10％，外墙保温及外墙涂料和屋面防水完工后再付10％，余下工程款被告用楼房抵给原告半个单元楼（4号楼从三单元102至1102室共十一户），每户价格定价为人民币235,000.00元，合计抵工程款2,585,000.00元。基础完工后，原、被告双方办理抵楼手续，原告给被告出具工程款收据，工程验收合格后，交档一个月内被告付清全部工程款（扣除保修费和原告承担的各种费用），本合同终止。2014年10月，原告在完成基础工程和混凝土封顶及内外墙抹灰工程后，原、被告因工程款的拨付问题，双方发生争议，导致工程停工。2015年5月18日，被告向原告发出《通知单》，认为施工队长贾玉峰在工程主体完工后，因资金不足，擅自离开工地，不履行合同，要求原告在接到通知后5日内继续承建余下的收尾工程，如不承建视为被告退出施工现场，视为违约，并按照《施工合同书》约定执行，同时被告有权自行发包。现原告诉至法院，请求确认原、被告双方签订的施工合同有效，要求被告继续履行合同。
一审法院认为：依法成立的合同，受法律保护。本案中，原、被告签订了《施工合同书》是双方真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，对双方具有法律约束力，当事人应当按照约定履行各自的合同义务。原告要求确认双方签订的施工合同有效，并要求被告继续履行合同的诉讼请求，符合相关法律的规定，本院予以支持。对被告辩称：“原告要求法院判决被告继续履行《施工合同书》没有依据，该《施工合同书》因原告违约，被告已通知其解除合同，因此双方的《施工合同书》已经终止履行，被告已按《通知单》解除了《施工合同书》”的理由，被告虽于2015年5月18日向原告发出《通知单》，要求原告在接到通知后5日内继续承建余下的收尾工程，如不承建视为被告退出施工现场，视为违约，并按照《施工合同书》约定执行，同时被告有权自行发包。原告的法定代表人虽然签收了该《通知单》，但原告在与被告签订《施工合同书》后，已按照约定于2014年10月完成了基础工程和混凝土封顶及内外墙抹灰工程，后因工程款的拨付问题，双方发生争议，导致工程停工，且被告在发给原告的《通知单》中,未明确告知原告要求解除双方签订的《施工合同书》，故被告主张《施工合同书》已经终止履行，被告已按《通知单》解除了《施工合同书》的理由不成立，本院不予认定。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条的规定，判决如下：原告大洼县建筑开发有限责任公司与被告盘锦兴华房地产开发有限责任公司2014年7月2日签订的《施工合同书》有效，双方应当继续履行。案件受理费100元（原告已预交），由被告盘锦兴华房地产开发有限责任公司负担。
本案争议的焦点：上诉人与被上诉人2014年7月2日签订的施工合同书是否有效，双方应否继续履行。
二审中，当事人没有提供新证据。
对当事人二审争议的事实，本院认定如下：2014年7月2日，上诉人与被上诉人签订了《施工合同书》，双方约定上诉人将其在大洼县清水镇路北开发的人合家园二期4、5号楼，建筑面积约12447.4平方米的整体工程发包给被上诉人（包工包料），每平方米价格为1350元（营业税、企业所得税、印花税、河道维护费原告不承担），决算按实际发生的建筑面积为准，如以后原材料和人工费下降及上涨，本合同价格不变。合同中同时约定从施工起按进度上诉人负责支付被上诉人对外承包的人工费（人工费按建筑面积每平方米430元计算），被上诉人对外承包的人工费结算都由上诉人代替被上诉人支付，决算时从总工程款中扣除。整体工程的各种材料费告由被上诉人垫付到楼房混凝土封顶，上诉人支付给被上诉人整体工程应付的50％工程款（包括上诉人供给的各项材料和按进度支付的各项工种人工费，都算拨总工程款的50％之内）。内外墙抺灰完工后再付10％，外墙保温及外墙涂料和屋面防水完工后再付10％，余下工程款上诉人用楼房抵给被上诉人半个单元楼（4号楼从三单元102至1102室共十一户），每户价格定价为人民币235,000.00元，合计抵工程款2,585,000.00元。基础完工后，上诉人与被上诉人双方办理抵楼手续，被上诉人给上诉人出具工程款收据，工程验收合格后，交档一个月内上诉人付清全部工程款（扣除保修费和被上诉人承担的各种费用），本合同终止。2015年5月18日，上诉人向被上诉人发出《通知单》，认为施工队长贾玉峰在工程主体完工后，因资金不足，擅自离开工地，不履行合同，要求原告在接到通知后5日内继续承建余下的收尾工程，如不承建视为被上诉人退出施工现场，视为违约，并按照《施工合同书》约定执行，同时上诉人有权自行发包。另查明，被上诉人自2015年4月后未进行施工。
本院认为，依法成立的合同受到法律保护。上诉人与被上诉人于2014年7月2日签订的施工合同书，系双方真实意思表示，合法有效，予以确认。关于合同是否应该继续履行的问题，根据合同约定，合同履行包含两层含义，一是上诉人按照合同约定支付工程款，因上诉人与被上诉人之间就工程并未进行最终决算，因此对于被上诉人所完成的工程量无法确认，被上诉人也未提供有效证据证明其完成的工程量以及上诉人尚欠被上诉人的工程款具体数额，故待双方进行决算后，被上诉人就给付工程款可另行主张权利。二是被上诉人按照合同约定继续施工，因上诉人已于2015年5月18日，向被上诉人发出《通知单》，要求被上诉人在接到通知后5日内继续承建余下的收尾工程，但被上诉人没有继续施工，根据《通知单》的内容，如不承建视为被上诉人退出施工现场，视为违约，上诉人有权自行发包。同时根据上诉人的陈述，剩余工程已经由他人进行施工，其并不同意被上诉人继续施工，故对于被上诉人提出的继续施工的请求不予支持。
综上所述，盘锦兴华房地产开发有限责任公司的上诉请求成立，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
撤销辽宁省盘锦市大洼区人民法院（2016）辽1121民初1645号民事判决。
上诉人盘锦兴华房地产开发有限责任公司与被上诉人大洼县建筑开发有限责任公司2014年7月2日签订的《施工合同书》有效。
驳回被上诉人（原审原告）大洼县建筑开发有限责任公司的其他诉讼请求。
一审案件受理费100元；二审案件受理费200元，均由大洼县建筑开发有限责任公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 张彦东
审 判 员 李宝明
代理审判员 王 丹
二〇一六年十一月十五日
书 记 员 杨皓博