连云港市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）海民初字第03746号
原告秦洪诗。
委托代理人付长剑。
被告连云港陇东节能建材有限公司。
法定代表人渠怀龙。
委托代理人宁秀刚。
原告秦洪诗与被告连云港陇东节能建材有限公司（以下简称陇东节能公司）承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员张玖铭适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告秦洪诗及其委托代理人付长剑、被告陇东节能公司的委托代理人宁秀刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告秦洪诗诉称，2014年12月20日，原、被告签订用泥浆泵翻清湿灰合同，约定由原告将浦南灰场2号灰塘总方量为15万立方湿灰翻清到南北两个塘内，价格为3.7元／立方。施工时间自2014年12月20日至2015年4月20日。合同签订后，原告按照工程需要投资购买了电缆线、管道等约5万余元的设备材料进场进行施工。当原告施工至2015年元月底才完成3.5万立方量的时候，被告突然通知原告停工，原因是被告与第三人有协议，约定被告于2015年1月份之前将该施工场地交还第三人。由于被告的欺诈行为并无故终止合同，使得原告在履行该合同可以获得的利益损失127650元，对此，被告应承担违约损害赔偿责任。现请求判令1、被告赔偿损失127650元。2、被告承担诉讼费用。
被告陇东节能公司辩称，一、就双方合同中施工单价、工程总量的约定，原告的陈述并非事实。合同约定总方量为约15万立方左右，仅仅为预估，也就是说被告并无对原告保证工程的实际总方量能达到多少立方，并且双方在合同中也并无约定工程的总价款，被告与原告也是就实际完成的工程量进行结算。二、被告与第三人从未有过任何形式的协议，被告迫不得已停工是缘于第三人对滨河新城月牙岛湿地公园开发建设的政府行为和政府原因，属于无法预料的不可抗力。第三人在原、被告均离场后，立即将涉案施工场地填平、修筑停车场。从合同法的角度看，因政府行为而导致被告的施工合同无法继续履行，被告不承担违约责任。综上，原告的诉求无事实和法律依据，请求予以驳回。
经审理查明，2014年12月20日，原、被告签订用泥浆泵翻清湿灰合同，约定原告为被告用泥浆泵翻清湿灰，施工地点在浦南灰场2号灰塘。施工价格：1、翻清到2号灰塘南、北两个塘内的，价格为3.7元／立方。2、翻清到河东塘内的价格为7元／立方。量方方法：翻到围塘内一个月后进行丈量，丈量后的高度减去10厘米作为结算高度。施工时间：2014年12月20日至2015年4月20日。总方量约15万元立方左右。付款方式：按工程进度付80%，工程竣工验收合格后，付清余款。双方还就其他事项进行了约定。协议签订后，被告按约进场施工。2015年元月底，被告通知原告停工。此时，原告完成工程量为3.5万立方，该工程款项被告已给付原告。原告于2015年3月8日撤场。2015年1月29日至2015年3月8日期间，原告安排2名工人在现场看管机械。
另查明，2013年4月18日，被告与连云港市节能建材厂（以下简称节能建材厂）签订承包合同书，由节能建材厂将浦南灰场内储存的粉煤灰销售事项承包给被告，合同工期为2013年4月28日至2014年10月27日。2015年2月3日，被告向海州区滨河新城管理委员会作出承诺，承诺于2015年2月28日停止运输煤灰，于2015年3月1日撤场。
上述事实，有原、被告的当庭陈述，原告举证的施工合同、结算清单、证人刘某、陈某的证明、利润结算清单及机械看管费、被告付款明细、原告支付的工人工资收条、电缆线等设备收据、被告提供的承包合同书、承诺书等证据在案为证。
本院认为，被告与原告约定施工时间至2015年4月20日，远远超出了被告与节能建材厂的约定，被告在明知无法履行合同的情况下，仍与原告签订该合同，给原告造成损失，应当承担赔偿责任。被告与原告约定总方量约为15万立方左右，原告实际仅完成3.5万立方时被被告要求停工，使原告的可得利益无法得到实现。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。被告违约给原告造成损失，原告要求被告赔偿可得利益损失的请求，符合法律规定，本院予以支持。原告主张损失赔偿额按30%计算明显过高，本院酌情确定为未完成工程量的10%。被告未完成工程量为11.5万立方，按照双方约定的3.7元／立方计算，则被告应当赔偿原告损失42550元（11.5×3.7×10%）。对于被告辩称系因政府行为导致其存在违约情形的观点，无相关证据证实，本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告连云港陇东节能建材有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告秦洪诗42550元；
二、驳回原告秦洪诗其他的诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2850元（原告已预交），由原告负担1850元，由被告连云港陇东节能建材有限公司负担1000元，于本判决生效后十日内给付原告秦洪诗。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费2850元。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，帐号：44×××94。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。
审 判 长 张玖铭
人民陪审员 蒋桂红
人民陪审员 沈 燕
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 韦 玲
法律条文和上诉须知
一、法律条文
（一）《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
（二）、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
二、上诉须知
根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自上诉人递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴费凭证提交本院。逾期未交纳或者未将缴纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。
收款人：连云港市中级人民法院
账号：44×××94
开户行：连云港市农业银行苍梧支行