山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁02民终2544号上诉人(原审被告)：青岛百得电脑有限公司。法定代表人：周国华，总经理。委托诉讼代理人：张希东。委托诉讼代理人：李培平。被上诉人(原审原告)：刘帅。委托诉讼代理人：徐超，山东畅海律师事务所律师。委托诉讼代理人：隋玉军，山东畅海律师事务所律师。上诉人青岛百得电脑有限公司（以下简称百得公司）因与被上诉人刘帅承揽合同纠纷一案，不服山东省青岛市市北区人民法院（2016）鲁0203民初7413号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年3月14日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。上诉人百得公司上诉请求：撤销原审判决，依法改判或发回重审。事实与理由：原审判决认定事实不清，适用法律错误。一、2016年1月29日签订网站设计合同后，上诉人努力办理委托事务，不断修改完善，直至2016年4月18日才完成内页设计，又进行了程序开发，并不断完善工作成果。对于被上诉人委托的网站建设，上诉人已完成约85%以上。二、被上诉人称无法通过手机进入网站问题，因被上诉人要求设计的网站为PC网站，并没有手机站点，另外被上诉人主动要求上诉人不再进行网站建设。三、上诉人没有违约，而是根据被上诉人临时通知终止工作而导致被上诉人委托的工作未完成。被上诉人刘帅辩称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。刘帅向一审法院起诉请求：1、解除双方签订的华夏商务网网站建设合同；2、百得公司返还合同款11500元；3、诉讼费由百得公司承担。事实和理由：刘帅与百得公司于2016年1月29日签订了华夏商务网网站建设合同，对网站的建设细节进行了详细约定，百得公司承诺在60个工作日内将网站建设完毕，后刘帅按约支付部分合同款11500元，但百得公司因技术能力有限，无法使网站达到约定的程度，给刘帅造成了损失。原审查明，2016年1月29日，刘帅与百得公司签订了《网站建设合同》，合同约定：刘帅委托百得公司建设网站，百得公司负责按照网站建设合同附件一及刘帅要求为刘帅制作网站，任何一方有证据证明对方违约，可中止履行本合同，网站空间3000M，网站网页设计有幻灯片方式等具体内容，网站功能有会员登入、会员积分、积分商城、关键词搜索等，网站建设周期60工作日（等待刘帅确认及提交修改建议不计算在工作周期内），合同期限至2016年4月15日结束，服务费用23000元，在签订本合同时，刘帅必须支付百得公司11500元，其他款项在网站制作完成时，刘帅一次性支付百得公司。百得公司处的上述合同没有合同期限的约定。上述合同签订当日，刘帅支付百得公司合同款11500元。庭审中，1、刘帅称百得公司未按时完成网站建设，构成根本违约。百得公司对此无异议。2、百得公司称其已交付给刘帅部分网站。刘帅对此有异议，称百得公司交付的只是类似于幻灯片材料，没有实用价值。3、双方按照百得公司提供给刘帅建设网站的网址，均无法通过手机进入该网站。案经多次调解，双方未能达成一致意见。原审认为，刘帅与百得公司之间存在合同关系，双方签订的《网站建设合同》系双方真实意思表示，又不存在违反法律、行政法规的强制性规定情形，为此，上述合同合法有效，刘帅与百得公司应严格按照约定履行。关于刘帅要求解除华夏商务网网站建设合同、百得公司返还合同款11500元的诉讼请求。1、关于解除合同。根据法律规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：…当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的…。本案中，刘帅在签订上述合同后，依合同约定向百得公司支付了部分服务费，百得公司应依合同约定向刘帅及时交付网站。因百得公司未按合同约定及时交付刘帅相应网站，已构成违约，致使刘帅无法实现使用网站的合同目的，所以，依据上述法律规定，刘帅有权解除上述合同。2、关于返还合同款。根据法律规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，刘帅与百得公司解除合同后，依据上述法律规定，百得公司应将刘帅支付的合同款返还给刘帅。考虑到百得公司在履行合同中的付出，依据公平原则和诚实信用原则，原审认为，百得公司返还刘帅合同款11000元较合适。刘帅的诉讼请求，予以部分支持。原审法院依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、解除刘帅与青岛百得电脑有限公司2016年1月29日签订的《网站建设合同》；二、青岛百得电脑有限公司于判决生效之日起十日内返还刘帅合同款11000元；三、驳回刘帅的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费88元，由刘帅负担8元，由百得公司负担80元。二审期间，上诉人围绕上诉请求提交了以下新证据：上诉人工作人员李培平与被上诉人的聊天记录及往来电子邮件，证明被上诉人认可制作周期可以延长；被上诉人对网站平台细节内容作了变更，通知上诉人进行修改，在修改过程中被上诉人就以电话和QQ聊天通知上诉人停止网站设计工作，因被上诉人将李培平的QQ聊天朋友身份删除，所以上诉人无法提交被上诉人的终止工作通知。被上诉人对QQ邮箱聊天记录的真实性不予认可，上诉人只是发送了一份网站确认单，并没有显示接收方认可和确认，不代表其设计的网页没有任何问题；针对QQ聊天截图，无法确认其真实性，聊天记录没有显示具体的年月日，涉案网页制作并不是简单的制作一个框架，简单的网页框架制作1千元就可完成，本案网页制作是一个交流性的互动网页平台，双方签订合同中对该网页制作有详细的要求。被上诉人认为上诉人技术实力不足，于2016年7、8月期间，通知上诉人停止网站设计工作。二审期间，被上诉人认为上诉人缺乏网站设计技术实力，不同意继续履行合同。本院认为，被上诉人对上诉人提交的电子邮件及聊天记录不认可，且内容不完整，没有具体时间，对于聊天记录中的登录名无法确认当事人身份，故本院对上诉人提交的上述证据不予采信。另查明，截止二审庭审期间，合同约定的网站设计的14项功能，上诉人承认尚有第六、十四项功能未完成，第二、五、七项功能未完全完成。但被上诉人认为在一审开庭时上诉人设计的网站不能登录，没有完成网站设计任务，被上诉人不得不取消设计制作。二审期间，2017年3月24日，本院让上诉人登录设计的网站，但仍有第五、六、十四项功能没有完成，第十项功能不完善等问题。二审查明的其他事实与原审查明的事实基本一致。本院认为，本案争议的焦点问题是：2016年1月29日双方当事人签订的《华夏商务网》网站建设合同应否解除。合同附件二约定，合同期限至2016年4月15日结束，网站建设周期60天(等待被上诉人确认及提交修改建议不计算在工作周期内)。但直至一审开庭时，上诉人制作的网页不能登录，2017年3月24日登录上诉人设计的网站，仍有三项功能未完成制作，其他功能尚不完善，远超过2016年4月15日的期限和60天的建设周期。根据合同第四.1条约定，“任何一方有证据证明对方违约，可以中止履行本合同”。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第三项规定，“当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”的，当事人可以解除合同。故被上诉人可以根据合同约定及法律规定解除双方当事人签订的网站建设合同。关于返还合同价款问题，原审法院酌情扣减500元，判令上诉人返还11000元并无不当，本院予以维持。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。上诉人的上诉理由不成立，本院不予支持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费88元，由上诉人青岛百得电脑有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  胡金鳌代理审判员  曲 波代理审判员  刘歆鑫二〇一七年三月三十日书 记 员  王云逸书 记 员  姚 莉