广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）桂0902民初963号
原告：唐家全，男，1977年5月15日出生，汉族，住广西壮族自治区玉林市玉州区。
委托诉讼代理人：曾献武，广西纳百川律师事务所。
被告：广西南宁市艺邦三星装饰设计工程有限公司，住所地广西壮族自治区南宁市青秀区长湖路xxx号维也纳森林住宅小区xxx号，组织机构代码：xxx。
法定代表人：汤期汉。
被告：广西南宁市艺邦三星装饰设计工程有限公司玉林分公司，住所地广西壮族自治区玉林市人民中路xxx号凯旋世纪广场xxx号，组织机构代码：xxx。
负责人：冷绪林。
原告唐家全与被告广西南宁市艺邦三星装饰设计工程有限公司（以下简称艺邦公司）、广西南宁市艺邦三星装饰设计工程有限公司玉林分公司（以下简称艺邦玉林分公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年3月14日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。原告唐家全及其委托诉讼代理人曾献武到庭参加诉讼，被告艺邦公司、艺邦玉林分公司经本院合法传唤。本案现已审理终结。
原告唐家全向本院提出诉讼请求：1.解除原告在2016年6月27日与被告艺邦玉林分公司签订的《装饰工程合同书》；2.判令两被告双倍返还定金1万元给原告；3.判令两被告全部退还原告的预付工程款35000元给原告；4.判令两被告支付资金占用期间的利息损失给原告（计算办法:以40000元为基数，从起诉之日起，计至还清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；5.本案诉讼费由两被告承担。事实理由：被告艺邦玉林分公司于2016年3月8日至3月13日在玉林家装市场上公开举办“三星装饰家装奥斯卡签售会”，承诺对参加此次活动的客户送18大项全免单包括装修人工费和辅料费，并保证工程质量。当时原告正好有一套新房需要装修入住，想在年底入住新房，于是原告在2016年3月13日参加了被告艺邦玉林分公司举办的这一次活动，当场支付了5000元定金。2016年6月27日原告与被告艺邦玉林分公司签订了《装饰工程合同书》，装修工程总造价为71764元。合同第一条约定，房屋装修工程是天元翡翠xxx号房，工期90天，自2016年6月28日到2016年9月28日。第三条约定:1、乙方驻工地监理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务;。严格按照图纸或说明施工，做好各项质量检查和施工记录。第六条第2款约定:因乙方责任Ａ、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担;。第十一条约定:（1）本工程按照三星装饰（2016年3月份家装奥斯卡）活动优惠。合同签订后，原告在当日预付了35000元工程款，为进现场施工做好各项准备工作，向活动指定的商家按进度购买了陶瓷、地板、卫浴、硅藻泥等材料，全程交给被告艺邦玉林分公司负责装修。被告艺邦玉林分公司于2016年6月28日进场施工，在装修期间，原告发现被告艺邦玉林分公司经常无故停工，没有驻工地监理和做好施工记录，装修进度缓慢，装修工程质量差，发现这些情况后，原告要求被告艺邦玉林分公司加强工程质量管理，按质按期完成工程，被告艺邦玉林分公司虽承诺，但过后仍如此，截止2016年10月份被告艺邦玉林分公司仅完成不到整个工程的分三分之一的装修项目，就撒出了场地、停工，且装修工程质量差，至今没有验收合格。被告艺邦玉林分公司负责采购的水电安装材料和设备等，至今未提供质量检验合格证明。至此，留下一个烂摊子让原告收拾，不仅2016年底无法入住，还耽误了原告的装修时间，致使房屋返工重修，给原告造成了不必要的经济损失和时间、精力的浪费。被告艺邦玉林分公司停工撤出场地后，当时原告多次要求被告艺邦玉林分公司退还多付的工程款，被告艺邦玉林分公司拒不退还。原告根据被告艺邦玉林分公司完成的部分装修项目，统计装修工程量，对应的价款为22342.72元，被告艺邦玉林分公司应退回17657.28元。原告依约交付了5000元定金作为债权的担保，根据定金的有关法律规定，收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。被告艺邦玉林分公司以其实际行动表明不再履约且也严重超出合同约定的工期，致使无法实现合同的目的，被告艺邦玉林分公司的行为已构成根本违约，依法应承担违约责任。依据合同第六条第2款“因乙方责任Ａ、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担”的约定，这里的相应损失包括工程款在内，被告无权取得原告已付的工程款。鉴于被告艺邦玉林分公司装修的工程严重超期且对完成的部分装修项目没有符合国家有关工程建设质量标准。被告艺邦玉林分公司除应双倍返还定金10000元外，还应全部退还原告预付的工程款35000元。由于被告艺邦玉林分公司是分公司，其民事责任应由被告艺邦公司承担。
被告艺邦公司、艺邦玉林分公司无答辩，也未出庭参加诉讼，视为放弃质证和答辩的权利。原告为其主张的事实提供了相应的证据予以证实，本院予以确认并在卷佐证。
本院经审理认定事实如下：2016年3月13日，原告参加了被告艺邦玉林分公司举办的“三星装饰家装奥斯卡签售会”活动。被告艺邦玉林分公司承诺对参加此次活动的客户送18大项全免单包括装修人工费和辅料费，并保证工程质量。原告当场支付了5000元定金给被告艺邦玉林分公司。2016年6月27日原告与被告艺邦玉林分公司签订了《装饰工程合同书》，装修工程总造价为71764元。合同第一条约定，房屋装修工程是天元翡翠xxx号房，工期90天，自2016年6月28日到2016年9月28日。第三条约定:1、乙方驻工地监理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务;。严格按照图纸或说明施工，做好各项质量检查和施工记录。第六条第2款约定:因乙方责任Ａ、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担;。第十一条约定:（1）本工程按照三星装饰（2016年3月份家装奥斯卡）活动优惠。原告在合同签订当日预付了工程款35000元给被告艺邦玉林分公司，并向活动指定的商家按进度购买了陶瓷、地板、卫浴、硅藻泥等材料，交给被告艺邦玉林分公司。被告艺邦玉林分公司于2016年6月28日进场施工。在2016年10月，在装修工程未完工的情况下被告艺邦玉林分公司停工并撒出了场地，且装修工程至今没有验收合格。被告艺邦玉林分公司负责采购的水电安装材料和设备等，未提供质量检验合格证明给原告。被告艺邦玉林分公司完成的部分装修项目，统计装修工程量，对应的价款为22342.72元。
另查明，被告艺邦玉林分公司是被告艺邦公司设立的无独立法人资格的分公司，且被告艺邦玉林分公司无装饰装修工程的施工资质。
本院认为，原告与被告艺邦玉林分公司于2016年6月27日订立《装饰工程合同书》时，被告艺邦玉林分公司无相关工程施工资质，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”的规定，原告与被告艺邦玉林分公司双方签订的《装饰工程合同书》无效。原告要求解除与被告艺邦玉林分公司于2016年6月27日订立《装饰工程合同书》，没有法律依据，本院不予支持。因为本案的《装饰工程合同书》无效，被告艺邦玉林分公司收取原告的定金5000元应予返还。但原告要求被告双倍返还定金，没有法律依据，本院不予支持。《装饰工程合同书》虽然无效，对所完成的工程部分被告艺邦玉林分公司仍应承担保证工程合格、符合国家标准的责任；原告也应按实际完成的工程支付相应工程款给被告艺邦玉林分公司。装修完成了多少工程量应由被告艺邦玉林分公司举证证明，但被告艺邦玉林分公司未出庭应诉也未提供证据。根据原告的自认完成的部分装修项目，统计装修工程量，对应的价款为22342.72元。由于原告已预付了工程款35000元，被告艺邦玉林分公司应退还工程款17657.28元给原告。由于双方对利息没有约定，利息应以17657.28元为基数，从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付。被告艺邦玉林分公司是被告艺邦公司设立的分公司，根据《中华人民共和国公司法》第十三条：“公司可以设立分公司，分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，被告艺邦玉林分公司没有承担民事责任的能力，本案的债务应由艺邦公司承担。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项,《中华人民共和国公司法》第十三条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）款、第二条、第十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告广西南宁市艺邦三星装饰设计工程有限公司返还定金5000元给原告唐家全。
二、被告广西南宁市艺邦三星装饰设计工程有限公司退还预付工程款17657.28元给原告唐家全。
三、被告广西南宁市艺邦三星装饰设计工程有限公司支付利息给原告唐家全（利息的计算办法：以17657.28元为基数，自2017年3月14日起按按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际清偿之日止）。
四、驳回原告唐家全的其他诉讼请求。
本案受理费925元（原告已预交），由原告唐家全承担462元，被告广西南宁市艺邦三星装饰设计工程有限公司承担463元。
上述债务，义务人应于本案判决发生法律效力之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。
如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内，向本院或玉林市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于玉林市中级人民法院，于上诉期限届满之日起七日内预交上诉案件受理费925元（受理费户名：广西壮族自治区玉林市中级人民法院，帐号：20×××57，开户行：中国农业银行股份有限公司玉林城东支行），逾期不交也不提出免交、缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 蒋 鑫
人民陪审员 蒋华君
二〇一七年八月二十八日
书 记 员 孙小惠