河北省承德市中级人民法院
民 事 裁 定 书
（2017）冀08民终194号
上诉人（原审被告）：河北秀兰房地产集团有限公司。住所地：河北省保定市新市区建设南路**号。
法定代表人：郝海玲，董事长。
委托诉讼代理人：陈保卿，河北金房律师事务所律师。
委托诉讼代理人：张龙杰，男，1982年2月5日出生，汉族，该公司职员，住保定市新市。
被上诉人（原审原告）：唐福祥，男，1969年12月25日出生，满族，城镇居民，住河北省兴隆县。
委托诉讼代理人张占群，河北张占群律师事务所律师。
上诉人河北秀兰房地产集团有限公司因与被上诉人唐福祥商品房买卖合同纠纷一案，不服河北省兴隆县人民法院（2016）冀0822民初1561号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。
河北秀兰房地产集团有限公司上诉请求：依法撤销原判，改判或发回重审。事实和理由：上诉人不应承担不属于自己原因致被上诉人逾期办理产权证的违约责任。本案中，造成逾期办证的原因是，兴隆县给上诉人承建的兴隆秀兰城市花园小区26号楼晚交地5年。上诉人在一审提交的国有土地使用权出让合同、兴隆县政府2012年2月份关于组织拆迁尽快给秀兰公司交建设用地的通知足以证明主要原因不在上诉人。一审判决适用违约金比例过高，逾期办产权证违约责任承担按规定为30%——50%。根据最高院的司法解释，一审法院明知造成被上诉人逾期办证的主要原因不在上诉人，仍判决上诉人承担上限50%的责任明显不公。
唐福祥辩称，上诉人的违约行为存在，应承担违约责任。如果上诉人认为是由于他人原因造成的违约应承担违约责任后，再向应承担责任的人追偿，一审判决认定事实清楚，上诉人的上诉没有事实和法律依据。
唐福祥向一审法院起诉请求：被告赔偿其因迟延办理房屋产权证书的违约金79,919.75元（自2014年3月8日起按中国人民银行公布的同期贷款逾期利率计算至2016年5月6日）。
一审法院认定事实：河北秀兰房地产集团有限公司兴隆县分公司系被告河北秀兰房地产集团有限公司的下属分公司。2011年7月16日，原告与被告的分公司签订了购房意向书，合同书约定原告缴纳一万元购房定金，订购了被告的分公司开发的位于兴隆县的秀兰城市花园小区第22幢2单元301号楼房一套，同时约定，由被告的分公司提供原告办理房屋确权的相关资料，在房屋交付两年内，协助原告办理房屋所有权登记。2011年7月29日，原告与被告的分公司正式签订商品房买卖合同，由原告购买其开发的位于兴隆县的秀兰城市花园小区22幢2单元301号楼房一套，房款总价为445,555.00元，合同约定被告的分公司于2011年11月30日前交房，逾期交付一天按总房款的万分之一向原告支付违约金。原告按照合同的约定向被告的分公司支付了全部房款，被告的分公司于2012年3月8日向原告交付房屋。因被告的分公司开发的小区一直未能联合验收，至今不能办理房屋产权证书。现原告诉至本院要求被告依照合同约定支付原告违约金79,919.75元，要求的违约金的数额是以总房款为本金按照中国人民银行同期逾期贷款利率再加罚50%计算自2014年3月8日起至2016年5月6日止。一审法院认为，原告与被告的分公司双方自愿签订商品房购房意向书及商品房买卖合同，该合同合法有效，双方均应按照合同的约定履行各自的义务。现因被告下属分公司的原因，致使原告一直未能办理房屋产权登记证书，被告的分公司违反合同约定，应承担违约责任。河北秀兰房地产集团有限公司兴隆县分公司为被告河北秀兰房地产集团有限公司的下属分公司，根据法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任应由公司承担，故违约责任应由被告河北秀兰房地产集团有限公司承担。该房屋按合同约定交付时间为2011年11月30日，实际交房时间为2012年3月8日，按照购房意向书中的约定，被告的分公司应在2014年3月8日前协助原告办理房屋产权登记证书。但被告至今尚不能协助原告办理房屋所有权登记证书，被告应承担相应的违约责任。原告于2016年5月6日向本院起诉，其要求自2014年3月8日至2014年5月5日逾期办理房屋产权的违约金的诉讼请求已经超过法定的2年诉讼时效期间，本院不予支持。原告要求自2014年5月6日至2016年5月6日逾期办理房屋产权证书的违约金的诉讼请求，本院予以支持。中国人民银行2003年12月10日发布的人民币贷款利率的通知中规定逾期贷款利息应该在原利率基础上加罚30%-50%。现原告要求按照加罚50%的标准计算违约金，并无不当，依法准许。综上，按照中国人民银行同期一年期贷款利率加罚50%的标准计算，被告应向原告支付2014年5月6日至2016年5月6日逾期办理房屋产权证书的违约金为68,477.50元。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十八条第一款第一项、第二款、《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定，判决：一，被告河北秀兰房地产集团有限公司给付原告唐福祥2014年5月6日至2016年5月6日逾期办理房屋产权证书的违约金68,477.50元。此款于本判决生效后十日内付清。二，驳回原告唐福祥的其他诉讼请求。
本院经审理查明，2011年7月16日，唐福祥与上诉人的分公司签订了购房意向书，合同书约定唐福祥缴纳一万元购房定金，订购了上诉人的分公司开发的位于兴隆县的秀兰城市花园小区第22幢2单元301号楼房一套，同时约定，由上诉人的分公司提供被上诉人办理房屋确权的相关资料，在房屋交付两年内，协助被上诉人办理房屋所有权登记。2011年7月29日，被上诉人与上诉人的分公司正式签订商品房买卖合同，由被上诉人购买其开发的位于兴隆县的秀兰城市花园小区22幢2单元301号楼房一套，房款总价为445,555.00元，合同约定上诉人的分公司于2011年11月30日前交房，逾期交付一天按总房款的万分之一向被上诉人支付违约金。被上诉人按照合同的约定向上诉人的分公司支付了全部房款，上诉人的分公司于2012年3月8日向被上诉人交付房屋。因上诉人的分公司开发的小区一直未能联合验收，至今不能办理房屋产权证书。上诉人与兴隆县国土资源局签订的国有土地出让合同中约定，该小区建设用地应为2007年9月1日前交付，但直至2012年4月仍未交付，致使上诉人推迟施工建设时间。上述事实，有被上诉人唐福祥向法庭提供的商品房买卖合同，证实购买房屋时间、价款、交房时间及违约责任等；另有上诉人向法庭提供的与兴隆县国土资源局签订的国有土地出让合同和兴隆县委办相关文件，证实该涉案土地交付情况。上述证据均经庭审质证，予以确认。
本院认为，上诉人与被上诉人签订的商品房买卖合同中约定，由上诉人协助被上诉人办理房屋产权证书。由于上诉人未能及时取得建设用地，造成工期推迟，影响了秀兰城市花园小区建设项目联合大验收。现被上诉人因上诉人未按合同约定办理房屋产权证书而要求上诉人支付违约金，但办理房屋产权证书需要政府相关部门审查批准；在政府相关部门还未确定该涉案房屋能否办理产权证书的情况下，即要求上诉人承担违约责任不妥，故该纠纷现不属于人民法院受案范围。原判适用法律不当，被上诉人唐福祥的起诉应予驳回。依照《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第三百三十条规定，裁定如下：
一、撤销河北省兴隆县人民法院（2016）冀0822民初1561号民事判决；
二、驳回唐福祥的起诉。
一审案件受理费1800.00元，退还（原审原告）唐福祥；上诉人河北秀兰房地产集团有限公司预交的二审案件受理费1800.00元予以退还。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘 音
审 判 员 孙琳丽
代理审判员 魏 华
代理审判员 应春明
代理审判员 高伶丽
二〇一七年三月六日
书 记 员 刘 炯