湖北省大冶市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鄂0281民初1698号
原告:中尚建安工程股份有限公司黄石分公司。住所地大冶市金茂大厦*栋**楼。
负责人:刘合兵，该公司总经理。
委托诉讼代理人：陈前福，该公司经理。
委托诉讼代理人：徐向来，湖北维佳律师事务所律师。
被告：大冶市金泽矿业有限公司。住所地大冶市罗家桥街道办事处马家塘村。
法定代表人：许锦，该公司董事长。
委托诉讼代理人：张金民，湖北华全律师事务所律师。
原告中尚建安工程股份有限公司黄石分公司（以下简称中尚建安黄石分公司）与被告大冶市金泽矿业有限公司（以下简称金泽矿业公司）劳动争议纠纷一案，本院于2016年4月13日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中尚建安黄石分公司委托诉讼代理人陈前福、徐向来，被告金泽矿业公司委托诉讼代理人张金民到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告中尚建安黄石分公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告金泽矿业公司支付原告装饰工程款349967.70元，并从2013年12月5日开始至2016年7月4日按照中国人民银行同期贷款利率支付原告的利息损失50205.78元；2、本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2013年8月2日，原告（原名称为湖北天然装饰消防工程有限公司黄石分公司）与被告金泽矿业公司签订了《大冶市金泽矿业有限公司办公楼室内装饰工程承包合同》。双方约定：被告委托原告对被告的办公楼进行装潢，工程地址为大冶市金湖马叫金盆大道，施工内容详见《大冶市金泽矿业有限公司办公楼室内装饰工程预算报价》和《大冶市金泽矿业有限公司办公楼室内装饰工程施工图》，委托方式包工包料，工程开工日期2013年8月4日，工程竣工日期2013年12月4日，工程总天数120天，工程价款722000元整（按合同附件大冶市金泽矿业有限公司办公楼室内装饰工程预算报价》总额85%计款）；同时双方在合同中还约定了质量要求、材料供应、付款方式、工程工期、工程验收、其他事项、违约责任、争议解决、合同生效等内容。合同签订后，原告按照合同约定按期完成了被告办公楼的室内装饰工程，但被告没有按照合同约定按期支付装饰工程款，直到工程完工，被告才于2013年12月26日支付200000元，此后再也没有支付任何费用。根据《装修工程决算书》的决算结果，该装修工程原告施工部分总造价为549967.70元，被告除支付200000元外，至今仍欠工程款349967.70元未支付。原告为维护合法权益，故提起诉讼。
被告金泽矿业公司口头辩称，认可原告对我公司办公楼进行了部分施工。该工程项目至今没有进行竣工验收，没有进行结算，双方合同变更后由我公司自建部分应在工程款中予以扣减，且原告未施工部分也要扣减，我公司保留对原告施工质量和超付工程款部分的追偿权，同时原告的起诉亦超过诉讼时效。综上，请求驳回原告的诉讼请求。
本院经审理认定事实如下：2013年8月2日，被告金泽矿业公司（甲方）与湖北天然装饰消防工程有限公司黄石分公司（乙方）签订《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程承包合同》，约定：甲方委托乙方进行办公楼装潢。1、工程概况：工程地址大冶市金湖马叫金盆大道，施工内容详见本合同附件《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程预算报价》和《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程施工图》，委托方式为包工包料（部分材料由甲方自行购买），工程开工日期2013年8月4日，竣工日期2013年12月4日。2、工程价款：工程价款722000元（按本合同附件《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程预算报价》总额85%计款）。3、质量要求：工程使用的主要材料的品种、规格、名称经双方认可；施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同；凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责；因材料以及施工引起的质量问题造成的损失由乙方负责材料更换及返工。4、付款方式：当乙方备好30%工程预算主材和人员进场施工后三天内，甲方需支付乙方工程款总额的30%，计人民币20万元作为备料款；当工程进行到约30%进度时，三天内甲方需再支付乙方工程款总额的20%计人民币15万元；当工程进行到约60%进度时，三天内甲方需再支付乙方工程款总额的20%计人民币15万元；当工程进行到约90%进度时，七天内甲方需再支付乙方工程款总额的20%计人民币15万元；在工程完成验收后一周内据实结算并支付工程款总额的5%；余款5%作为质保金，一年后支付。5、工程验收：工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收，双方办理工程结算和移交手续；乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任；甲方如不能再乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期，但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。6、违约责任：合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方；因擅自解除合同使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。7、合同的变更和终止:合同经双方签字生效后，任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议；如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续；施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意后办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。8、合同生效：本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效；补充合同与本合同具有同等的法律效力。合同还对材料供应、工程工期、其他事项、争议解决等进行了约定，其中《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程预算报价》中载明：本项目内铝合金玻璃隔断，洁具由甲方购买提供，如有其它材料甲方有认为高于市场价的，则由甲方购买提供。合同签订后，原告施工人员依约为被告办公楼进行装饰装修。2013年9月5日，被告金泽矿业公司（甲方）与湖北天然装饰消防工程有限公司黄石分公司（乙方）经协商，达成《金泽办公楼装饰施工项目调整意见》，约定：1、木门及五金由甲方安排施工；2、所有石材，除地面石材走边、门槛石由乙方施工，其他全部由甲方安排施工；3、大厅LED显示项目取消；4、走道一侧隔墙框架、成品隔断由甲方施工；5、卫生间地面、抬高由甲方施工；6、所有洁具由甲方自购、安装；7、董事长室地面找平由甲方施工；8、大厅接待台底架取消；9、走道正入口石材门套由甲方施工；10、洗手间入口石材门套由甲方施工。2013年12月26日，被告支付原告装饰装修款20万元。2013年12月底，原告完成了应由其施工部分的装饰装修，并离开施工现场。2014年1月底（春节前）被告搬进装饰装修后的办公楼，使用至今。后原告向被告提交《装修工程决算书》，要求被告支付剩余装修工程款，因双方对工程量、工程质量发生争议，故而成讼。
另查明，2014年11月，湖北天然装饰消防工程有限公司黄石分公司的公司名称经变更登记为中尚建安工程股份有限公司黄石分公司。
上述事实，有《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程承包合同》、《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程预算报价》、《金泽办公楼装饰施工项目调整意见》、大冶市工商行政管理局准予变更登记通知书、《装修工程决算书》、当事人的陈述等证明材料载卷为凭。
本院认为，原、被告签订的《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程承包合同》是双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律法规等强制性规定，该合同合法、有效。本案争议的焦点在于：1原告已完成装修工程量及该工程量所对应的工程价款；2、违约的责任承担。
关于原告已完成工程量及该工程量所对应的工程价款问题。本案原、被告签字认可的《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程预算报价》中记载有“项目名称、单位、数量、单价、材料工艺及说明、工程管理费、竣工全屋清洁费用”，上述内容共同组成“工程总造价”；《金泽办公楼装饰施工项目调整意见》对上述装修项目进行了部分变更，进一步明确了原告的施工项目内容，故原、被告应以《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程预算报价》的工程总造价，减去原告未实际施工部分作为双方结算依据。《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程预算报价》已确定装修工程价款为849878.80元，双方约定按照该价款总额的85%确定工程价款为722000元；《金泽办公楼装饰施工项目调整意见》对合同约定的工程量进行变更后，原告依照该调整意见进行了施工，被告亦于2014年1月底对涉案装修工程投入使用至今，应视为被告已对装修工程进行验收，本院确认原告已依照《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程预算报价》和《金泽办公楼装饰施工项目调整意见》的内容实际完成装修工程。故涉案装修工程的价款应依照《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程预算报价》中约定的项目名称、单位、数量、单价，减去《金泽办公楼装饰施工项目调整意见》中由被告自行施工部分，确认原告实际完成的工程直接费为453516.50元，加上工程管理费9070.30元、竣工全屋清洁费用4535.20元，合计467122元。原、被告已约定按工程价款总额的85%确定工程价款，故原告实际完成的装修工程款为397053.70元，抵除被告已付的20万元，被告还应支付原告装修工程款197053.70元。原告提交的《装修工程决算书》虽核减了其未实际施工部分，但对《金泽矿业公司办公楼室内装饰工程预算报价》中的施工数量单方进行了增加，其增加部分既无被告签证认可，又无充分证据证实，本院不予采信。被告以涉案装修工程未验收、存在质量问题为由拒付工程余款，因被告已于2014年1月底对涉案装修工程投入使用至今，且所涉装修工程并不属于地基基础工程及主体结构工程，故被告的主张于法无据，本院对其该项主张不予支持。
关于逾期付款违约金问题。《》第规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。原、被告约定在工程完成验收后一周内据实结算，并支付工程款总额至95%；余款5%作为质保金，一年后支付。被告已于2014年1月底对涉案装修工程投入使用至今，应视为被告已对装修工程进行验收，被告应于2014年2月7日前支付装修工程款至95%，被告未依约支付，应承担逾期付款违约金。原告未提供证据证明双方约定了逾期付款违约金标准，该违约金按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告大冶市金泽矿业有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告中尚建安工程股份有限公司黄石分公司装修工程款197053.70元及逾期付款利息（利息从2014年2月8日起，以187201.02元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；从2015年2月8日起，以197053.70元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至判决确定的给付之日止）；
二、驳回原告中尚建安工程股份有限公司黄石分公司其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案诉讼费用7302元，由原告中尚建安工程股份有限公司黄石分公司负担2252元，被告大冶市金泽矿业有限公司负担5050元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省黄石市中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时预交上诉案件受理费人民币7302元，款汇湖北省黄石市中级人民法院。开户银行：中国农业银行股份有限公司黄石分行团城山支行。户名：湖北省黄石市中级人民法院。账号：17-154101040005118。上诉人在上诉期满后七日内仍未预交上诉费用的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 郭 刚
人民陪审员 王京强
人民陪审员 杨国富
二〇一七年二月十五日
书 记 员 乐济华