江苏省昆山市人民法院
民 事 判 决 书
（2013）昆民初字第4076号
原告张傲弟。
委托代理人陈诚，江苏君中律师事务所律师。
被告东易日盛家居装饰集团股份有限公司昆山分公司（以下简称“东易日盛分公司”），住所地江苏省昆山市玉山镇板桥新村22号楼四侧，组织机构代码55251901-1。
代表人李若庭，该公诉总经理。
委托代理人汪雄军。
被告东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“东易日盛公司”），住所地北京市房山区长沟镇房易路西侧，组织机构代码63300231-3。
法定代表人陈辉，该公司董事长。
委托代理人汪雄军。
本院于2013年9月29日立案受理了原告张傲弟与被告东易日盛分公司装饰装修合同纠纷一案，依法由审判员徐琰独任审判，后本院依法追加了东易日盛公司为本案共同被告于2013年10月21日公开开庭进行了审理，后因案情复杂依法转为普通程序于2014年1月8日第二次公开开庭审理，原告委托代理人陈诚、二被告的共同委托代理人汪雄军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告张傲弟诉称：2012年5月，原被告签订了住宅装饰工程合同及补充条款，合同总金额317476元，合同约定工期自2012年6月10日起至2012年12月10日止。合同签订后，原告按约履行付款义务，但被告在水电施工时存在故意绕线，导致工程延后，严重影响了原告权益。2012年10月，双方一致确认绕线的违约金为11000元。同年10月26日，原被告签订补充协议，就竣工期限调整至2013年4月10日，该日前的违约金按每日工程总造价的千分之五计算，然而时至今日，工程仍未完工，2013年9月，原告委托律师第三次致函给被告要求解除与其的装饰装修合同并要求承担相应的法律责任。因双方未能协商一致，现诉至法院，要求判令1、原告与被告东易日盛分公司间签订的装饰装修合同于2013年9月13日解除，后第二次庭审时原告撤回该项诉讼请求。2、二被告支付原告故意绕线造成的违约金11000元。3、二被告支付原告迟延竣工违约金263822.56元（本金317476元，自2012年12月11日起至2013年4月10日按每日0.1%计算；自2013年4月11日起至判决生效之日止，按每日0.5%计算）。4、本案诉讼费用由被告承担。
被告东易日盛分公司辩称：1、绕线违约金在中期款中已经扣减了，故不应再支付。2、逾期完工违约金不同意支付，理由如下：（1）工程量增加导致工期延长；（2）甲供的材料无法按期到位，在2013年3月我公司已用短信的方式通知原告订购的主材进场，但原告的楼梯、墙纸、一楼门厅木饰面吊顶在2013年7月份才订，2013年8月份安装，一楼客厅大理石装饰线在2013年7月底才订制到位，由于以上因素导致我方后续的施工不能按期完成；（3）涉案工程的工程量增加可顺延工期。3、原被告间约定的逾期完工违约金过高。故请求法院驳回原告的诉讼请求。
被告东易日盛公司辩称同上。
经审理查明：2012年5月23日，原告与被告东易日盛分公司签订住宅装饰工程合同及补充条款，约定被告东易日盛分公司包工包料为原告装饰装修其所有的位于昆山市力量小区XXX幢房屋，工期为180天，自2012年6月10日起至2012年12月10日止；本合同总价为317476元，合同签订时支付30%，拆改及水电施工完毕支付30%，工程进度过半中期预结算之后支付35%，双方验收合格之后支付5%；对以下原因造成竣工日期延误，经原告确认签字，工期相应顺延（1）工程量变化和设计变更（2）不可抗力（3）原告同意工期顺延的其他情况；因原告未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延，因原告提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由原告承担，工期顺延；原告未按期支付工程款，合同工期相应顺延；因被告责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因被告所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的，返工费用由被告承担，工期不顺延；因被告原因，致使工期延误的，每延误一天向对方支付合同价款的0.1%的滞纳金；原被告双方还对其它权利义务进行了约定；原被告约定施工中原告提供如下材料：地板及龙骨安装、墙砖及地砖、灯具及开关面板、洁具、五金、内门系统及进户铜门、成品移门及折叠门、楼梯系统、窗台板门槛石材料安装、壁纸、阳光房及窗户、室内外土建改造、进户线、中央空调及安装、绿可木或生态板、监控系统、踢脚线、警铃呼叫系统、监控系统管线费用、热水循环系统水路费用、警铃呼叫系统管线费用、原下水管路换新费用。合同签订后，被告东易日盛分公司于2012年6月10日开工。
因前期施工中施工方存在故意绕线现象，2012年10月26日，原告与被告东易日盛分公司签订补充协议，约定：竣工期限时间为2013年4月10日；在原合同竣工期至本补充协议竣工期的期间，按原合同中每日0.1%的延期违约金，在本补充协议竣工期限后的延期，被告东易日盛分公司应支付原告每天总工程0.5%的违约金，如由于原告方的原因造成延期的天数扣除；本补充协议与原合同有相同或抵触之处以本补充协议为准。同年12月24日，原告与被告东易日盛分公司就其施工中绕线事宜达成协议，因绕线事宜处罚被告东易日盛分公司11000元，若后期工程及服务客户满意的话给予返还5000元，若后期工程存在故意违反施工规范的话不予返还。
施工中，原告于2012年6月29日订购了中央空调、7月11日订购了卫生洁具、8月5日订购了磁砖、于2013年4月2日订购了地板、2013年5月1日订购了楼梯、2013年5月31日订购了木门。
被告东易日盛分公司认为在涉案工程在施工中增加了一二楼的阳台乳胶漆（2750元）、二楼主卧的背景墙（2488元）、客厅铺大理石波打线（875元）。原告认为第一项在合同报价之内，可能面积超过合同约定的面积，第二项并非被告施工，第三项也非增项。原告于2013年6月5日、9月2日、9月12日三次发函给被告东易日盛分公司，要求其限期完工，否则将解除合同并追究违约金。涉案工程于2013年9月底完工。
另查明：工程款支付情况：原告共计支付了291265.6元，分别为2012年5月25日支付95243元，2012年7月21日支付75268.18元和22064.42元，2012年8月1日支付2090元，2012年12月28日支付96600元。庭审中，被告表示原告系按时按约支付工程款。
上述事实有原告提供的装饰装修合同、补充条款、补充协议、绕线结算协议、律师函、收据、甲供清单、定购单、收条、送货单及被告东易日盛分公司提供的后期增项明细、中期预决算单、工程报价单及当事人在庭审中的陈述予以证实。
本院认为：原告与被告东易日盛分公司签订的装饰装修合同及补充协议合法有效，应当受法律保护，双方当事人均应恪守。
本案争议焦点一“绕线款11000元是否已扣减”。因被告东易日盛分公司在施工中存在绕线行为，其承诺罚款11000元，该罚款实为违约方的赔偿款，现原告要求被告东易日盛分公司予以支付，本院予以支持。被告东易日盛分公司辩称该款已在中期预决算中已扣减，因涉案工程款至今未结算且被告东易日盛分公司提供的中期预决算单上无法体现绕线款已扣除，故被告的相应辩称本院不予采信。
本案争议焦点二“被告是否有顺延工期的合理理由”。本案中原被告均确认涉案工程于2012年6月10日开工，于2013年9月底完工，合同约定的工期为180天，故被告东易日盛分公司逾期完工290天。本院对被告东易日盛分公司提出的工期顺延理由逐项分析如下：
1、被告东易日盛分公司是否能以工程量变化和设计变更为因素顺延工期。经查，涉案工程在施工过程中，确实因实际情况发生部分变更，但因原被告至今未能结算，被告并无证据证实该变更或现场签证导致工程量明显增加，也无证据证实增加的工程量为关键线路上，另，被告也无证据证实其就设计变更向原告提出过延长工期报告，故本院对被告的相应辩称不予采信。
2、甲供材料不及时是否能顺延工期。本案中，被告东易日盛分公司称2013年4月份时其基础工程已结束，等待原告方主材到场，经查，部分主材原告在2012年已订购，部分主材在2013年4、5月份的时候订购，原告依被告的施工进度订购甲供材料并无不当，且被告东易日盛分公司对其抗辩也未提供相应证据证实，故本院不予采信。
原告与被告东易日盛分公司签订的补充协议约定“在原合同竣工期至本补充协议竣工期的期间，按原合同中每日0.1%的延期违约金，在本补充协议竣工期限后的延期，被告东易日盛分公司应支付原告每天总工程款0.5%的违约金”，由于原被告就延期完工违约金约定的标准过高，本院依法调整为日万分之五，依合同价317476元计算290日，故被告东易日盛分公司应当支付原告逾期完工违约金46034.02元。
被告东易日盛分公司系被告东易日盛公司设立的不具法人资格的分公司，故被告东易日盛分公司不能支付的款项由被告东易日盛公司承担清偿责任。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告东易日盛家居装饰集团股份有限公司昆山分公司于本判决生效之日起支付原告张傲弟故意绕线的违约金11000元。
二、被告东易日盛家居装饰集团股份有限公司昆山分公司于本判决生效之日起支付原告逾期完工违约金46034.02元。
三、被告东易日盛家居装饰集团股份有限公司昆山分公司不能支付部分，由被告东易日盛家居装饰集团股份有限公司承担清偿责任。
（如采用转账方式，请汇入原告指定账户或昆山市人民法院财务结算中心，开户行：中国建设银行昆山市支行营业部，账号32×××60。）
如未按本判决指定期限履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如一方当事人不履行义务，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定，在法定期限内向人民法院申请执行，申请执行的期限为二年，申请执行时效中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定，执行期限，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算，法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期限的最后一日起计算，法律文书未规定履行期限的，从法律文书生效之日起计算。
案件受理费6062元，由二被告负担1258元，原告负担4804元，二被告负担部分于本判决生效之日起十日内支付原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州工业园区支行营业部，账号：10×××99。
审 判 长 徐 琰
人民陪审员 王敏华
人民陪审员 邹玲珍
二〇一四年五月十五日
书 记 员 孙 倩
附：相关法律条文
1、《中华人民共和国合同法》第一百零七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、《中华人民共和国合同法》第一百一十四条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。