浙江省义乌市人民法院
民 事 判 决 书
（2013）金义佛堂商初字第113号
原告（反诉被告）王国庭。
被告（反诉原告）义乌市倍磊建筑工程有限公司。
法定代表人成金明。
委托代理人毛授新。
原告王国庭为与被告义乌市倍磊建筑工程有限公司承揽合同纠纷一案，于2013年1月20日向本院提起诉讼，审理过程中被告义乌市倍磊建筑工程有限公司提起反诉。本院受理后，依法适用简易程序，由代理审判员楼煜波独任审判，于2013年3月21日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）王国庭，被告（反诉原告）义乌市倍磊建筑工程有限公司的委托代理人毛授新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告王国庭诉称，2009年3月15日，原告与被告签订《外墙金属漆承包协议》一份，约定被告承建的义乌市精神卫生中心的男女病区、食堂外墙油漆由原告承包施工，油漆品牌为汇丽牌，工程价款按每平方米86元据实结算等。2010年2月4日，原、被告确认油漆的面积为4509.7445平方米，但被告迟迟不肯支付油漆款，原告无奈于2010年11月26日向贵院起诉，贵院（2010）金义商初字第3760号民事判决书认定被告应支付80%的工程款，剩余20%的工程款应在总工程竣工后再行支付。被告承建的该工程早在2011年年底已通过竣工验收。被告理应支付剩余的20%的工程款，即77567.6元。此外，被告于2011年另行要求原告为其承建的该工程的连廊及大门进行油漆，面积为280平方米，2012年1月6日，被告的工作人员予以签字确认，按86元每平方米计算，该部分油漆款为24080元。上述油漆款经原告催讨，被告找各种理由拖延支付。为此，请求判令被告支付油漆款人民币101647.6元，并赔偿利息损失（利息损失自2012年1月7日起按银行同期同类贷款利率计至实际付清之日止）。
原告为证明自己的主张，向本院提供如下证据：
1、外墙金属漆承包协议复印件及付款审批表复印件各一份（原件均在2010年金义商初3720号案卷中），证明2009年3月15日，原、被告双方签订涉案工程的油漆承揽合同及该工程于2011年2月4日全部完工的事实。原告质证认为，对承包协议的真实性无异议，对证明目的有异议，该证据恰好证明了如果工程逾期的，原告应按照承包协议第三条规定承担每天300元的逾期违约金；对审批表关联性有异议，该审批表与本案无关。
2、民事判决书复印件一份，证明原告曾起诉被告并拿到了80%的工程款的事实。被告质证认为，对该证据的真实性无异议，证明目的有异议，该判决书已经判明在本案工程中存在原告逾期施工的实际问题，只是被告在那个案子中没有提供确切的证据。
3、审批表复印件一份，证明原告于2011年为被告油漆连廊和大门，面积为280平方米的事实。被告质证认为，被告公司在本案工程中指定结算签字的人是两个，叶学云和王晓红，但该审批表上只有王晓红一个人的签字，只有两个人共同签字才有效。
被告义乌市倍磊建筑工程有限公司辩称，原告诉称的20%的工程款，被告确实没有支付，不支付的原因是因为原告在承包施工过程中工期逾期8个月，按照原、被告双方的合同约定，工期逾期的，原告应支付每天300元的违约金，因此被告没有支付原告剩余20%的工程款。对原告诉请的2011年的280平方米的工程，是原、被告承包合同外的，从原告提交的证据看，这部分工程原告没有向被告承包，故对增加部分工程被告不认可。
反诉原告义乌市倍磊建筑工程有限公司反诉称，2009年3月15日，原、被告签订义乌市精神卫生中心扩建工程中的外墙金属漆承包协议，合同约定反诉被告必须按工程项目部施工进度要求完成合同施工任务，但反诉被告自行其事，造成工期延误8个月，反诉被告应当按照合同约定承担违约责任，为此要求反诉被告支付反诉原告逾期违约金72000元，庭审过程中，反诉原告要求反诉被告支付的违约损失增加至31.36万元，因反诉原告没有在举证期限内提出增加诉请的申请，故本院对反诉原告当庭提出增加诉请的请求不予准许。
反诉原告为证明其主张向本院提供如下证据：
1、义乌市精神卫生中心出具的证明及金华市方元建设监理公司出具的证明各一份，证明本案工程因反诉被告的原因造成重大工期延误及经济损失的事实。反诉被告质证认为，对该证据的真实性有异议，反诉被告并没有拖延工期8个月的情况。
2、验收备案表两份，证明本案工程竣工验收备案的时间，竣工验收的时间证明由于反诉被告工期延误，推迟了本案工程的验收备案。反诉被告质证认为，反诉被告只承担了涉案工程的部分油漆工程，在2010年2月4日前已全部完工，其他的油漆工程不是反诉被告做的，而该两份验收备案表上载明的竣工验收时间是整个工程的，与反诉被告无关。
3、反诉原告与义乌市精神卫生中心的施工合同复印件一份，证明反诉原告计算损失的依据。反诉被告质证认为，该证据与反诉被告无关。
反诉被告王国庭辩称，反诉被告没有违约，没有理由要支付反诉原告违约金，反诉原告也没有提供其造成损失的依据。
本院对原、被告提供的证据认证如下：
原告提供的证据1在生效的（2010）金义商初字第3760号民事判决书中已经认定，且被告对真实性无异议，故本院予以确认；证据2系本院作出的生效判决，具有既判力，本院予以确认；证据3，该证据由被告在本案工程中指定的结算签字人王晓红签字确认，虽然被告认为需要叶学云和王晓红两个人的签字才对被告有效，但这只是被告公司内部的规定，不能以此对抗原告，况且，被告并未完全否认原告增加工程量的事实，故本院对该证据予以确认。
被告在反诉中提供的证据1，该组证据分别由义乌市精神卫生中心与金华市方元建设监理公司出具，均加盖了两个单位的印章，无经办人或法定代表人的签字，其格式、内容基本上一致，均证明了因原告的原因致使本案工程延期8各月，对此，本院认为，建筑工程是一个复杂的系统建造工程，整个过程有多道工序，且有着先后顺序，在前面的工序未完成的情况下，后面的工序是无法进行的，因此，在整个建设工程施工过程中，为客观反映建设过程中的具体情况，施工单位要会同其他相关单位，甚至施工单位内部都要经常开工地例会，来解决施工过程中的具体问题，这是所有建设工程建设过程中的必要环节，本案中原告施工的外墙油漆工程应是整个建筑工程中的最后一道工序，即使本案工程存在延期竣工的问题，在没有其他证据佐证的情况下，不能仅凭建设单位和监理单位事后出具的证明就认定是原告的原因造成的；证据2，两份竣工验收备案表，其中一份是食堂、男、女病区工程，外墙油漆由原告施工，另一份是洗衣间、车库，不是原告施工的，与本案无关，该证据只是证明工程通过竣工验收的时间，不能达到被告的证明目的；被证据3，该证据与本案缺乏关联性，本院不予确认。
根据上述已经确认的证据结合当事人庭审陈述，本院认定本案的事实如下：
2009年3月15日，原、被告签订《外墙金属漆承包协议》一份，约定被告承建的义乌市精神卫生中心的男女病区、食堂外墙油漆由原告承包施工，油漆品牌为汇丽牌，工程价款按每平方米86元据实结算；原告应当按照被告项目部的进度要求施工，如有拖延期限，按每天300元支付违约金；工程款支付方式为全部施工完成付总工程款的80%，工程余款在竣工验收合格无质量问题后一个月内付清。2010年2月4日，经双方结算，油漆的面积为4509.7445平方米，按每平方米86元计算，工程款共计387838元。2010年11月26日，原告曾向本院起诉，本院判决认定被告应按合同约定支付80%（310270.4元）的工程款，剩余20%（77567.6元）的工程款应在总工程竣工后再行结算，现该判决已经生效。2011年6月30日，本案工程整体通过竣工验收。此外，被告另行要求原告为本案工程的连廊及大门进行油漆，面积为280平方米，按86元每平方米计算，油漆款为24080元，由被告指定的结算签字人员王晓红签字确认。
本院认为，当事人双方应当按照合同约定履行自己的义务。现原告完成了合同中约定的外墙油漆工程，且该工程已经通过整体验收，被告应当按照约定在竣工验收合格后一个月内支付剩余20%部分及增加的连廊、大门的外墙油漆工程款。由于本案工程已于2011年6月30日通过竣工验收，现原告要求被告从2012年1月7日起按照银行同期同类贷款基准利率计付利息损失至实际履行之日止，符合法律规定，本院予以支持。被告仅以建设单位和监理单位事后出具的证明，在没有其他证据佐证的情况下，不足以证明工期延误是由于原告的原因造成的，故对于被告的反诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条的规定，判决如下：
一、被告义乌市倍磊建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王国庭油漆款人民币101647.6元并赔偿利息损失（利息损失自2012年1月7日始按中国人民银行同期同类贷款基准利率计付至本判决指定的履行之日止）。
二、驳回反诉原告义乌市倍磊建筑工程有限公司的诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案的受理费1239元，反诉受理费800元，均由被告义乌市倍磊建筑工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。（在递交上诉状同时预交上诉费人民币2478元和反诉上诉费人民币1600元，至迟不得超过上诉期限届满后的7日内；上诉费汇入单位：金华市财政局；汇入帐号：19699901040008737，开户银行：中国农业银行金华市分行或直接交金华市中级人民法院收费室。逾期不缴纳，按自动放弃上诉处理。）
代理审判员 楼煜波
二〇一三年四月九日
书 记 员 王树超