江苏省连云港市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）连民终字第02327号
上诉人（原审被告）江苏暨明医药科技有限公司。
法定代表人CHENJIAN-GE，该公司执行董事。
委托代理人孔祥翔，江苏念黎律师事务所律师。
委托代理人李秋生，江苏田湾律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）常州哈瑞机电设备工程有限公司。
法定代表人陈钢，该公司总经理。
委托代理人郭光明，上海富誉律师事务所律师。
上诉人江苏暨明医药科技有限公司（以下简称暨明医药公司）因与被上诉人常州哈瑞机电设备工程有限公司（以下简称哈瑞机电公司）委托合同纠纷一案，不服连云港市连云区人民法院（2014）港民初字第1985号民事判决，向本院提起上诉。本院于2015年10月28日受理后，依法组成合议庭，于2015年12月4日公开开庭进行了审理，上诉人暨明医药公司的委托代理人孔祥翔、李秋生，被上诉人哈瑞机电公司的委托代理人郭光明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审中哈瑞机电公司诉称：2011年2月15日，暨明医药公司与哈瑞机电公司签订《项目管理合同书》约定，暨明医药公司委托哈瑞机电公司对其“江苏暨明医药科技有限公司工程”进行管理，管理报酬150000元。2011年3月10日、4月10日、5月10日、6月10日、7月10日、8月10日各支付8000元，余款102000元与下一个合同同时支付。
2012年2月13日，暨明医药公司与哈瑞机电公司签订《暨明医药工艺安装工程项目管理合同书》，暨明医药公司委托哈瑞机电公司对其“江苏暨明医药科技有限公司工艺安装工程”进行管理，管理报酬390000元。2012年2月15日、3月15日、4月15日、6月30日各付97500元。上述两项工程在哈瑞机电公司管理下竣工，暨明医药公司投产使用至今。综上，截止2012年6月30日，暨明医药公司应付540000元工程管理费，但暨明医药公司至今尚欠225000元。现诉至法院，请求判令暨明医药公司给付管理费本金225000元及利息（从2012年6月30日至判决确定的给付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）。
一审中暨明医药公司辩称：一、哈瑞机电公司、暨明医药公司双方签订的《项目合同管理书》第四条第三款约定“如果甲方不选择乙方为本项目的设备安装公司，在第7个月到第12个月支付12000元人民币／月；在通过质监站验收后支付15000元人民币，在通过三同时验收时支付15000元人民币。”但此后口头约定，2011年7月以后不再需要哈瑞机电公司从事《项目合同管理书》约定的工作，不再需要哈瑞机电公司参与质量验收及“三同时”验收，暨明医药公司也无需向哈瑞机电公司支付《项目合同管理书》第四条第三款约定的剩余费用，哈瑞机电公司在诉前也从未向暨明医药公司主要张过前述费用，哈瑞机电公司违背诚信原则再向暨明医药公司主张前述费用已超过法定诉讼时效（2011年6-12月至2014年11月20日）。二、哈瑞机电公司、暨明医药公司于2012年2月13日签订了《暨明医药工艺安装工程项目合同管理书》，其中第三条第三款约定“乙方指派的工程项目总监须积极履行工作职责，完成相关工作任务，在工程施工期间保证每月不低于20个工作日在江苏暨明工程项目所在地现场办公，并保证在常州休息期间通讯畅通。”其中第五条第一款约定“乙方指派往甲方工程项目总监应遵守国家法律和公司各项规章制度。”其中第六条第二款还约定“乙方指派往甲方项目工程管理工作人员在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询服务，公正维护各方面的合法权益。”除去法定休息时间，一个月正常的工作时间最多不过21.75天。双方立约的本意是要求哈瑞机电公司的委派人员应该在涉案工程施工期间将工作时间的全部投入到涉案工程中，但在合同期内，哈瑞机电公司指派人员根本没有尽到勤勉义务，在暨明医药公司处工作期间不按照规定进行考勤，且每月实际在暨明医药公司处工作时间远远低于合同约定的20天。哈瑞机电公司、暨明医药公司在该合同管理书第三条第二款约定“（1）（哈瑞机电公司）负责条款一中工程范围内的工艺安装工程施工图设计工作；（2）代表甲方监管工艺安装工程并对其质量负责。”但在实际施工过程中，哈瑞机电公司设计的图纸存在严重缺陷，且不能及时作出更正和解释，导致工程延误。原计划2012年6月完工的工程被拖延至2013年12月才竣工验收，使暨明医药公司预订的投产时间大大推迟，使暨明医药公司无法完成接受的订单，造成暨明医药公司重大经济损失。哈瑞机电公司、暨明医药公司在该合同管理书第六条第三款约定“在合同期内或合同终止后，乙方或乙方指派往甲方项目工程管理人员未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。”而哈瑞机电公司却利用暨明医药公司的信任和委托的权利，在招揽施工单位时，接受施工单位的贿赂，泄露暨明医药公司的商业秘密，使暨明医药公司在谈判及签约时屡屡处于不利的商业地位，给暨明医药公司造成重大损失，甚至哈瑞机电公司还利用手中的权利要求施工单位将部分工程分包给哈瑞机电公司的关联公司，从中谋利。三、哈瑞机电公司、暨明医药公司签订的两份合同均未约定利息及罚息，故哈瑞机电公司诉讼请求要求支付利息及罚息无事实及法律依据。四、哈瑞机电公司、暨明医药公司于2012年2月13日签订的《暨明医药工艺安装工程项目合同管理书》合同中约定暨明医药公司分别于2012年2月15日、3月15日、4月15日、6月30日向哈瑞机电公司各付97500元报酬。暨明医药公司已经支付前两笔，后两笔款项至今已经超过诉讼时效。故4月15日、6月30日应付的两笔款项共计195000元已过诉讼时效。五、双方所签《项目管理合同书》、《暨明医药工艺安装工程项目合同管理书》是监理合同，因哈瑞机电公司不具备相应的资质，故该两份合同无效。六、哈瑞机电公司没有证据证明履行了监理义务。综上，请求依法驳回哈瑞机电公司诉讼请求。
原审判决查明：2011年2月15日，委托人暨明医药公司（甲方）与受托人哈瑞机电公司（乙方）签订一份《项目管理合同书》，合同约定：甲乙双方经平等协商，就乙方指派人员前往甲方工作一事达成如下协议，本协议一经双方签字，即具有法律效力，未经对方许可，任何一方不得擅自更改。一、甲方委托乙方监理筹建的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称江苏暨明医药科技有限公司工程。二、本协议自2011年2月15日至工程三同时验收结束。乙方指定从事甲方工程项目管理人员的基本资料：姓名：陈钢。三、工作职责：由乙方指定人员负责甲方工程项目管理工作，从事甲方工程项目总监的岗位工作，为江苏暨明医药科技有限公司项目筹建工作。具体工作内容：1、负责筹备处机构的建立；2、筹备处的日常管理；3、工程项目的概念设计；4、施工期的项目管理；5、设备的选型采购、安装调试和验收；6、项目试生产成功；7、项目验收。乙方指派的工程项目总监须及时上报工作进行的情况，完成相关工作任务，在质检站验收通过前保证每个月至少有十个工作日在江苏暨明工程项目所在地现场办公。在质检站验收通过到工程三同时验收通过阶段要求乙方指派的工程项目总监在进行与前期项目相关的工作以及三同时验收工作时在江苏暨明工程项目所在地现场办公。四、双方约定管理总报酬总计150000元人民币。甲方每月10日以货币形式足额支付乙方上月报酬。合同日期内前6个月，支付8000元人民币／月。如甲方选择乙方为本项目的设备安装公司，则余款102000元与设备安装的中标款共同支付；如甲方不选择乙方为本项目的设备安装公司，在第7个月到第12个月支12000元人民币／月；在通过质检站验收后支付15000元人民币。在通过三同时验收时支付15000元人民币。甲方通过银行转账的形式将费用转入乙方账户内，乙方每季度提供一张对应金额的工程发票。五、甲方的权利和义务1、乙方指派往甲方工程项目总监应遵守国家法律和甲公司各项规章制度。2、有权对乙方指派往甲方工程项目总监的违法乱纪和违反公司规定的行为进行处罚。3、如乙方指派往甲方工程项目总监不能胜任工作的，甲方有权提前解除合同。4、甲方按照约定向乙方支付工程款。5、甲方负责乙方在合同期间与甲方项目相关的交通费和食宿（交通和食宿由甲方确认方式）。六、乙方的权利和义务。1、乙方按合同约定指派固定人员前往进行工程项目管理工作，向甲方报送委派的工程项目总监人员资料、项目管理规划，完成本合同约定的工程项目总监的工作内容。在履行合同义务期间，应按甲方要求定期向甲方报告相关工作。2、乙方指派往甲方项目工程管理人员在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。3、在合同期内或合同终止后，乙方或乙方指派往甲方项目工程管理人员未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。4、乙方指派往甲方项目工程管理人员应遵守甲方公司各项规章制度、员工手册、行为规范的义务；维护公司的声誉、利益的义务。七、合同的变更、解除、终止及手续。1、本合同期限届满，合同即终止。2、双方可根据实际情况提前30天协商续签协议或提前解除此协议。3、任何一方欲提前终止本协议需提前30个工作日通知对方。4、解除、终止本协议时甲乙双方应做好工作交接工作。八、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。双方签字盖章生效。
合同签订后，暨明医药公司从2011年3月至8月10日按约定每月向哈瑞机电公司支付了8000元。因合同签订后，暨明医药公司未选择哈瑞机电公司为上述合同项目的设备安装公司，暨明医药公司从2011年9月至2012年2月期间每月向哈瑞机电公司支付了12000元。上述合计支付120000元，余款30000元未支付。
2012年2月13日，委托人暨明医药公司（甲方）与受托人哈瑞机电公司（乙方）签订一份《暨明医药工艺安装工程项目管理合同书》，合同约定：甲乙双方经平等协商，就乙方指派人员前往甲方工作一事达成如下协议，本协议一经双方签字，即具有法律效力，未经对方许可，任何一方不得擅自更改。一、甲方委托乙方管理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：江苏暨明医药科技有限公司工艺安装工程，工程范围：同江苏暨明与工艺安装工程公司签订的安装合同。公用工程、设备、工艺管道工程、工艺电气工程、钢平台工程、管廊工程、彩钢板技术装饰工程、净化通风空调工程（办公区及冷库空调安装除外）以及尾气管道安装。二、本协议自2012年2月15日至2012年6月30日共计4个月15天。乙方指定从事甲方工程项目管理人员的基本资料：姓名：陈钢。三、工作职责、时间和内容。1、工作职责：由乙方指定人员负责甲方工艺安装工程项目管理工作，从事甲方工程项目总监的岗位工作。2、具体工作内容：（1）负责条款一中工程范围内的工艺安装工程的施工图设计工作（压力管道等需设计资质的图纸由甲方指定设计院设计，乙方只负责概念设计）；（2）代表甲方监管工艺安装工程并对其质量负责。3、乙方指派的工程项目总监须积极履行工作职责，完成相关工作任务，在工程施工期间保证每月不低于20个工作日在江苏暨明工程项目所在地现场办公，并保证常州休假期间的通讯畅通。四、薪资报酬发放方式和时间。1、双方约定工程管理报酬总计为390000元人民币；2、工程管理报酬的发给付形式：甲方每月15日以货币形式足额支付乙方97500元，首期支付为2012年2月15日。最后一期为2012年6月30日。3、甲方通过银行转账的形式将费用转入乙方指定账户内，乙方每月提供一张对应金额的工程劳务发票。五、甲方的权利和义务。1、乙方指派往甲方工程项目总监应遵守国家法律和甲方公司各项规章制度。2、有权对乙方指派往甲方工程项目总监的违法乱纪和违反公司规定的行为进行处罚。3、如乙方指派往甲方工程项目总监不能胜任工作，甲方有权提前解除本合同。4、甲方按照合同约定向乙方支付工程款。5、甲方负责乙方在连云港工作期间的交通，并提供合适的办公条件和设备。六、乙方的权利和义务。1、乙方按合同约定指派固定人员往甲方进行工程项目管理工作，向甲方报送委派的工程项目总监人员资料，完成本合同中约定的工程项目总监的工作内容。在履行合同义务期间，应按甲方要求定期向甲方报告相关工作。2、乙方指派往甲方项目工程管理人员在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询服务，公正维护各方面的合法权益。3、在合同期内或合同终止后，乙方或乙方指派甲方项目工程管理人员未征得有关方面同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。4、乙方指派往甲方项目工程管理工作人员应遵守甲方公司各项规章制度、行为规范的义务；维护公司的声誉、利益的义务。5、乙方自己负责在合同期间往来连云港的相关的交通费（每周一次）和食宿。七、约定事项：1、乙方只对本工程质量负责并保证不因乙方原因影响工程进度，工程进度的总体把握由乙方负责。2、本工程合同截止期为2012年6月30日，如工程延期则按2万／月追加支付咨询费。3、本合同为安装工程的服务咨询合同，和原甲乙双方的整个项目管理合同无关。4、乙方项目总监的工作流程和职责权限等甲方需另出具工作说明书作为本合同附件，并不得违背本合同相关条款。七、合同的变更、解除、终止及续签。1、本合同期限届满，合同即终止。2、双方可根据实际情况提前30天协商续签协议或提前解除此协议。3、任何一方欲提前终止本协议需提前30个工作日通知对方。4、解除、终止本协议时甲乙双方应做好工作交接工作。八、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。双方签字盖章生效。
暨明医药公司于2012年2月28日、4月11日分别向哈瑞机电公司支付了97500元，合计支付了195000元。
2012年9月13日，暨明医药公司给哈瑞机电公司的《关于回复常州哈瑞机电设备工程有限公司2012-09-04催款通知书的函》，回函载明：…2、关于《暨明医药工艺安装工程项目管理合同书》中的195000元未支付问题，合同中对贵司的工作内容已有明确规定，其中贵方需对图纸和质量负责，目前因图纸问题造成的安装进度缓慢已经在多次工程周会上由施工单位提出，且因工期延误和质量问题给甲方造成重大损失尚未挽回，施工过程中诸多质量问题贵司亦未能在现场给予及时解决，鉴于此，我方要求贵司提供全套详图，并结合安装情况商议支付问题。3、2011年2月15日签署的《项目管理合同书》：合同记载，自2011年2月15日至工程三同时验收结束，我司支付管理费用人民币15万元给贵方，截止目前，我公司已经支付管理费人民币12万元。然而，贵方并未履行自己职责及合同约定，中途擅自离职，因此，我方保留收回管理费人民币12万元的权利，且保留追诉由贵方擅自离职而造成经济损失的权利。
2014年5月12日，哈瑞机电公司向暨明医药公司发出律师函，要求暨明医药公司给付所欠款项。
本案争议的工程，暨明医药公司认可从2013年3月就已经投入使用并于2013年12月份竣工验收。暨明医药公司提供的2013年1月10日监理工程师通知单、初验收签到簿上显示涉案工程的监理方为德晖监理。
诉讼中，暨明医药公司向原审法院提起反诉，因未在规定期限内交纳反诉费用，按自动撤回反诉处理。
原审法院认为：当事人对自己的诉讼主张及抗辩有义务向法庭提供证据予以证实。本案中，哈瑞机电公司、暨明医药公司签订的《项目管理合同书》和《暨明医药工艺安装工程项目管理合同书》是双方的真实意思表示，亦不违反法律、法规的禁止性规定，合法有效，对双方具有约束力。首先，对暨明医药公司是否应当支付《项目管理合同书》中的余款30000元，原审法院认为，《项目管理合同书》明确约定“哈瑞机电公司方派驻的项目总监陈钢的具体工作内容：…6、项目试生产成功；7、项目验收”。现哈瑞机电公司无证据证明陈钢参与了工程项目的试生产和工程项目的验收，上述义务均属于合同约定的主要义务，由于哈瑞机电公司方未尽到合同义务。故对哈瑞机电公司要求暨明医药公司支付第一份管理合同余款30000元的诉求不予支持。其次，对哈瑞机电公司要求暨明医药公司支付《暨明医药工艺安装工程项目管理合同书》中的管理报酬195000元及逾期利息的诉求，原审法院认为，涉案工程已经竣工验收并投入使用，现暨明医药公司提供的证据不能证实在合同履行过程中哈瑞机电公司未尽合同义务，或暨明医药公司因哈瑞机电公司未尽合同义务向哈瑞机电公司提出过异议，故暨明医药公司应当按照合同约定支付费用。因合同约定最后一笔报酬的支付日期为2012年6月30日，哈瑞机电公司要求暨明医药公司支付逾期利息的诉求，符合双方合同约定，依法应当予以支持。
暨明医药公司抗辩称哈瑞机电公司主张的款项已经超过诉讼时效，原审法院认为，哈瑞机电公司已经分别于2012年9月、2014年5月向暨明医药公司主张权利，故至哈瑞机电公司向原审法院起诉时，哈瑞机电公司所主张的款项未超过诉讼时效。暨明医药公司关于“合同期内，哈瑞机电公司指派人员根本没有尽到勤勉义务，在暨明医药公司处工作期间不按照规定进行考勤，且每月实际在暨明医药公司处工作时间远远低于合同约定的20天；哈瑞机电公司设计的图纸存在严重缺陷，且不能及时更正和解释，导致工程延误。原计划2012年6月完工的工程被拖延至2013年12月才竣工验收，使暨明医药公司预订的投产时间大大推迟，使暨明医药公司无法完成接受的订单，造成暨明医药公司重大经济损失；哈瑞机电公司却利用暨明医药公司的信任和委托的权利，在招揽施工单位时，接受施工单位的贿赂，泄露暨明医药公司的商业秘密会议，使暨明医药公司在谈判及签约时屡屡处于不利的商业地位，给暨明医药公司造成重大损失，甚至哈瑞机电公司还利用手中的权利要求施工单位将部分工程分包给哈瑞机电公司的关联公司，从中谋利”的抗辩，原审法院认为，哈瑞机电公司、暨明医药公司双方签订的《项目管理合同书》和《暨明医药工艺安装工程项目管理合同书》均明确约定“如乙方指派往甲方工程项目总监不能胜任工作，甲方有权提前解除本合同”，暨明医药公司未提供证据证明在合同履行期间哈瑞机电公司工作失职或未尽合同义务或就哈瑞机电公司履行工作期间存在失职或未尽合同义务向哈瑞机电公司提出过异议。故对暨明医药公司的上述抗辩，不予支持。如暨明医药公司认为哈瑞机电公司履行合同过程中未尽到合同义务，给暨明医药公司造成损失，可另行主张权利。暨明医药公司关于“双方所签《暨明医药工艺安装工程项目合同管理书》是监理合同，因哈瑞机电公司不具备相应的资质，故该合同无效，且哈瑞机电公司没有证据证明履行了监理义务”的抗辩，原审法院认为，哈瑞机电公司、暨明医药公司双方签订的《暨明医药工艺安装工程项目合同管理书》第七条第三项明确约定“本合同为安装工程的服务咨询合同”，且依据暨明医药公司提供的证据显示涉案工程项目的监理方并非哈瑞机电公司，故对暨明医药公司的该抗辩不予支持。综上，原审法院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第三百九十六条、第三百九十七条、第四百零五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、江苏暨明医药科技有限公司于判决生效之日起十日内向常州哈瑞机电设备工程有限公司支付人民币195000元及利息（从2012年6月30日起至本判决确定的给付之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计息）。二、驳回常州哈瑞机电设备工程有限公司的其他诉讼请求。并决定本案一审案件受理4675元，由哈瑞机电公司负担475元，暨明医药公司负担4200元（因哈瑞机电公司已预交，暨明医药公司负担部分于给付上述款项时一并给付哈瑞机电公司）。
上诉人暨明医药公司不服一审判决上诉称：1、一审对本案案由定性不准。根据双方所签《暨明医药工艺安装工程项目合同书》中“代表甲方（上诉人）监管工艺安装工程并对其质量负责”的约定，被上诉人履行的其实就是监理单位的职责。本案应定为建设监理合同纠纷，而不是委托合同纠纷，因定性不准导致适用法律错误。2、一审对被上诉人履行义务认定错误。被上诉人主张合同价款，就必须证明其完全履行了合同的约定义务，但被上诉人一审期间并未提供证据证明其履行了合同义务，至少存在以下三个方面的违约行为：（1）未满足每月在现场20日的工作要求；（2）存在以权谋私行为，表现在与上诉人发包工程的施工方签订《内部施工协议》，在没有施工资质的情况下分包工程，安排其亲属在上诉人发包工程的施工方工作，这些行为均违背了诚实信用原则；（3）提供的设计图纸不规范、不充分，一审中上诉人要求法院委托对上诉人提供的图纸进行“审图”，但一审法院没有给出合理解释便拒绝，属于程序错误。综上，请求二审法院撤销一审判决，依法改判。
被上诉人哈瑞机电公司答辩称：1、双方所签订的合同第七条第3项已经明确约定该合同是服务咨询合同，而不是监理合同，一审法院定性正确。2、被上诉人严格按照合同的约定履行了自己的义务，且工程已经验收并实际交付使用，上诉人主张我方存在违约行为没有事实依据。综上，上诉人的上诉请求没有事实和法律依据，请求二审法院依法予以驳回。
上诉人暨明医药公司在二审期间向本院提供以下证据：
1、2015年4月10日江苏伟业安装集团有限公司暨明医药科技安装项目经理部发给暨明医药公司“关于暨明医药一期药化设备安装工程工期问题的函”及快递详情单，以证明哈瑞机电公司提供的图纸不能满足工程施工要求。
2、工程现场签证单复印件，以证明被上诉人提供的图纸不合格导致工期延误以及陈钢不能正常履行职务导致上诉人不得不另委派他人顶替陈钢负责管理。
3、2011年6月14日江苏地亚建筑有限公司与哈瑞机电公司签订的《内部承包协议书》复印件，以证明被上诉人存在以权谋私的行为。
经庭审质证，哈瑞机电公司对上述证据的真实性、合法性及与本案的关联性均提出异议。
本院经审理查明，原审判决查明的事实属实，本院予以确认。
本院认为：关于双方所签订《工艺安装工程项目管理合同书》的合同性质问题。本院经审查：首先，双方所签订合同的名称为“工程项目管理合同书”；其次，根据双方在合同中所约定的权利义务内容来看，由暨明医药公司委托哈瑞机电公司对暨明医药公司的工艺安装工程进行管理，由哈瑞机电公司指定人员负责项目管理工作，从事暨明医药公司工程项目总监的工作岗位，工作内容为负责条款一中工程范围内的工艺安装工程的施工图设计工作，代表甲方监管工艺安装工程并对其质量负责；再次，双方在合同中同时还约定“本合同为安装工程的服务咨询合同”；最后，涉案工程“初验收签到簿”上显示工程的监理方为“德晖监理”，并非哈瑞机电公司。综合上述几点，本院认为，双方所签订合同性质系以完成工程项目管理为主要目的的委托合同，而非建设工程监理合同，原审判决对涉案合同定性准确，上诉人暨明医药公司关于本案应为建设工程监理合同的理由不能成立，本院不予采纳。
关于哈瑞机电公司有无按约履行《工艺安装工程项目合同书》义务的问题。本院经审查，首先，根据本案查明的事实，涉案工程已于2013年1月10日进行初验收，暨明医药公司认可涉案工程于2013年3月就已经投入使用并于2013年12月份竣工验收。其次，因涉案工程已经投入使用，如暨明医药公司认为哈瑞机电公司未按合同约定履行义务，对此应当承担举证责任。第一，暨明医药公司上诉主张哈瑞机电公司委派的工作人员陈钢未满足每月在现场20日的工作要求，本院经审查认为，双方在合同中并未明确约定考核陈钢出勤情况的具体方式，暨明医药公司也未能举出充分证据证明陈钢实际出勤的天数，故暨明医药公司的该点上诉理由无事实依据，本院不予采纳。第二，暨明医药公司上诉主张哈瑞机电公司陈钢安排其亲属在暨明医药公司发包工程的施工方工作，存在以权谋私行为，本院经审查认为，双方在合同中对于上述问题并未作出禁止性的约定以及相应应承担的责任，且即使存在上述情形，亦与本案无关联性。第三，暨明医药公司上诉主张哈瑞机电公司提供的设计图纸不规范、不充分，影响了工程的工期，本院经审查认为，暨明医药公司对此虽然提供了江苏伟业安装集团有限公司暨明医药科技安装项目经理部发给暨明医药公司的函件以及部分工程现场签证单，但上述证据并不足以证明其主张的上述事实以及与工期延误之间的因果关系，故本院对其该点上诉理由不予采纳。再次，双方在《项目管理合同书》中约定“如乙方指派往甲方工程项目总监不能胜任工作的，甲方有权提前解除本合同”，而在合同实际履行过程中，暨明医药公司也无充分证据证明其就哈瑞机电公司委派人员在工作中存在失职以及未尽合同义务事宜曾向哈瑞机电公司提出过异议，更未行使合同解除的权利。综合以上几点，本院对暨明医药公司提出的关于“哈瑞机电公司未完全履行合同约定义务且造成工程工期延误”的上诉理由不予采纳。
综上所述，上诉人暨明医药公司的上诉理由均无事实和法律依据，本院不予支持；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费4675元，由上诉人暨明医药公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 周 淼
代理审判员 孙潘红
代理审判员 韩增丽
二〇一五年十二月十六日
书 记 员 蒋 寻
附录法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。