广东省恩平市人民法院
民 事 判 决 书
（2014）江恩法民一初字第281号
原告：林明欢，男。
原告：郑妙娴，女。
上述两原告的共同委托代理人：郑润强，男，系广东润晟律师事务所律师
被告：广东康盛投资有限公司。
法定代表人：何宁海，总经理。
委托代理人：郑健慈，男，系广东协诚律师事务所律师。
委托代理人：陈嘉瑜，女，系广东协诚律师事务所律师。
原告林明欢、郑妙娴诉被告广东康盛投资有限公司（以下简称康盛公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2014年7月21日立案受理后，依法由审判员任爱武独任审理，于2014年8月25日公开开庭进行审理，原告委托代理人郑润强，被告委托代理人郑健慈、陈嘉瑜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2012年11月20日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，购买被告开发的位于恩城锦江大道东8号锦江国际新城锦峰汇6幢1201号房。合同约定被告应当于2013年12月30日前交楼，交楼时各项基础设施、公共配套、装饰、设备应符合标准和使用条件。合同签订后，原告依约支付了购房款。合同约定的交楼期限内，被告并未将商品房交付给原告。且商品房的部份批荡松散、脱落；厨房、卫生间有渗水积水；有线电视、电信、管道煤气等未完善；房屋消防未验收通过；被告也未通知原告收楼。为此，原告曾与其他业主向恩平市消委会投诉。调解中，被告确认逾期交楼和其他相关问题存在，却不同意按《商品房买卖合同》的约定承担违约责任。《商品房买卖合同》是原、被告自愿签订的，双方均应遵重契约精神，诚实信用。对于逾期交楼，被告以广东省全年降雨量影响工期搪塞原告，不符合合同中可据实延期交付的约定，也欠缺诚信；被告逾期交楼却拒绝承担违约责任，显然不尊重合同，不尊重法律。原告购买商品房是为了居住，被告逾期6个多月仍未交楼，对原告的生活，工作造成了极大影响。《商品房买卖合同》约定交楼时基础设施、公共配套应符合标准和使用条件，因此，被告交楼时应将仍未完善的有线电视、电信、管道煤气接至商品房，保证房屋质量符合标准。《商品房买卖合同》对逾期交楼违约责任约定十分明确，被告逾期交楼6个多月，原告同意收楼，违约金应从2014年1月1日起每日按原告已交价款人民币500044元的万分之5计算，一直计至被告交楼日止。原告现诉讼到庭，请求依法判令：1、被告在10日内将有线电视、电信、管道煤气设施安装至锦江国际新城锦峰汇6幢1201号房，并将商品房交付给原告；2、被告向原告支付逾期交楼违约金人民币40003元，违约金暂计至2014年6月10日，应从2014年1月1日起计至实际交楼日止，每日按商品房总价款人民币500044元的万分之5计算；3、被告承担全部诉讼费用。在本的诉讼中，原告将其第1项诉讼请求变更为：要求被告在10日内将锦江国际新城锦峰汇6幢1201号商品房交付给原告。
原告为其请求提供以下证据：
1、身份证复印件，证明原告主体资格。
2、企业登记资料，证明被告主体资格。
3、商品房买卖合同及补充协议书，证明订立合同的事实。
4、发票、收据，证明原告支付购房款的事实。
5、广东康盛锦江国际新城收楼指南，证明被告规定收楼需持收楼通知书。具备交楼条件后，被告一直未向原告发出收楼通知书，导致原告不能收楼。
6、恩平市消委会河南投诉站调解协议书，证明原告为收楼委托代表向消委会投诉，但被告此后仍不发出收楼通知书，导致原告依然不能收楼。
庭审后，原告向本院补充提交了《通知函》，证明被告于2014年9月22日向原告发出收楼通知。
被告辩称：一、原告方所购买的商品房已达到交付条件，且已安装好有线电视、电信、管道煤气设施：1、《商品房买卖合同》仅约定了煤气设施到户，而有线电视、电信仅需达到使用条件，接到所在的楼宇即可。被告已出于人道主义，秉承方便业主的宗旨，已全部将有线电视、电信、煤气设施安装到户，只需原告方申请开通即可使用；2、原告方所购买的商品房已达到交付使用条件，被告已于2013年12月25日将《收楼通知书》、《收楼指南》一并寄发给原告方，后又于2014年4月26日向原告方寄发了《收楼提示函》，但原告方在其他业主已陆续办理好收楼手续的情况下迟迟不愿意办理收楼手续，应当按照《商品房买卖合同》附件四《补充协议书》第七条第3款的约定，视为被告已将商品房交付给原告方。
二、原告方请求被告每日按商品房总价款人民币500044元的万分之5计算支付逾期交楼违约金没有依据：1、虽然《商品房买卖合同》中约定被告应当在2013年12月30日前，将经验收合格的该商品房交付给原告方使用，但《商品房买卖合同》附件四《补充协议书》第五条约定“买受人在办理商品房交接手续时，应按照《商品房买卖合同》和本补充协议书的约定向出卖人缴清所有款项（包括但不限于：全部房价款、逾期违约金及本补充协议书第二条所列应当由买受人承担的费用等），否则出卖人有权推迟交付该商品房直至买受人缴清所有款项时止，且出卖人无须对此承担任何违约责任”。根据《商品房买卖合同》附件四《补充协议书》第四条第3款的约定，原告方选择按揭付款的，必须在签订《商品房买卖合同》之日起三个月内办好银行商品房担保贷款手续并取得按揭银行的放款，否则，视为买受人逾期付款，由买受人承担逾期付款的违约责任。根据原告方提供的发票显示原告方于2012年11月30日才付清首期购房款200000元，2012年12月26日才支付首期购房款50044元，2014年6月20日才付清银行按揭款，比应付日期（首付款2012年11月20日，按揭款2013年2月20日）各延期了10天、36天和486天，根据《商品房买卖合同》第七条的约定，原告方应支付逾期付款违约金62650.792元（200000元×0.5‰×10＋50044×0.5‰×36＋250000×0.5‰×486=62650.792元）给被告，因原告方未向被告缴清逾期付款违约金，因此，被告有权推迟交付该商品房直至原告方缴清所有款项时止，且被告无须对此承担任何违约责任；2、因原告方逾期付款长达486天，根据《商品房买卖合同》附件四第五条第2款第2.8项的约定，原告方的违约行为持续期间及所影响的期间，被告可据实延期交付商品房，单原告方的此违约行为，被告可延期至2015年5月1日才向原告方交付商品房，且前提条件是原告方已缴清逾期付款违约金给被告；3、由于2013年广东遭受异端天气侵袭，天气情况不尽如所料，引用《广东省气象年鉴（2013）》的描述，2013年热带气旋灾害重于去年，暴雨洪涝灾损较重，强对流天气频繁，导致工期被迫多次延期。据施工单位提供的2013年3月-2013年12月的《施工晴雨表》，共306天时间内就有111天时间是下雨天气，严重影响了施工工期，恶劣的施工天气大大超出了被告的预料，并且根据《商品房买卖合同》附件四第五条第2款第2.4项的约定，如遇沙尘暴、严寒酷暑等恶劣天气或白天工作时间4小时内平均风力达到六级（或以上）或在白天工作时间4小时内降雨量达30毫米（或以上）的天气，被告可据实延期交付商品房；据粗略统计，（2012年11月-2013年12月）符合上述情形的天数（大雨以上天况）有42天，应属被告可据实延期的范围且不须承担相应的违约责任；4、即使认定被告需支付逾期交房违约金，但原告方请求被告每日按商品房总价款人民币500044元的万分之5计付逾期交楼违约金明显高于原告方所遭受的损失，应参照中国人民银行同期贷款利率或同地段同类房屋租金价格确定原告方应获得的违约金，且计算逾期交房违约金的截止期限应为商品房竣工验收之日（即2014年3月27日），而不应计付至实际交楼日，被告不应为原告方的恶意拖延行为买单。综上所述，原告方违约在先，被告无须承担违约责任，恳请法院依法驳回原告方的全部诉讼请求。
被告为其辩解提供以下证据：
1、图片，证明有线电视、电信、煤气设施已安装到户。
2、收楼提示函及国内挂号信函收据，证明被告于2014年4月26日向原告发出《收楼提示函》要求原告收楼的事实。
3、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，证明商品房已取得竣工验收备案，符合交付条件。
4、恩平气象观测站2012年11月—2013年12月晴雨概况表。
5、降雨量等级表。
6、《施工晴雨表》。
7、《施工晴雨表》情况说明。
8、广东省气象年鉴2013（节选）。
上述五份证据证明2013年极端天气严重影响施工工期，其中大雨以上（达到降水30MM）天数从2012年11月至2013年12月有42天，被告据实延期交房不承担违约责任。
9、商品房预售许可证，证明被告已获得销售商品房许可。
10、建设工程规划验收合格证，证明商品房已经建设工程规划验收合格。
11、江门市公安消防局《建设工程消防验收意见》，证明商品房消防已经江门市公安消防局验收合格。
12、恩平市气象局2012年每日8-18时降水资料统计，证明2012年8-18时内连续降雨量达30毫米或以上的降水天数为12天，被告可据实延期交房12天。
13、恩平市气象局2013年每日8-18时降水资料统计，证明2013年8-18时段内4小时内降雨量达30毫米或以上的降水天数为11天，被告可据实延期交房11天。
14、恩平市气象局2012年高温资料统计，证明2012年全年气温达到35.0°C或以上的高温天数为19天，被告可据实延期交房19天。
15、恩平市气象局2013年高温资料统计，证明2013年全年气温达到35.0°C或以上的高温天数为12天，被告可据实延期交房12天。
16、广东省建设厅转发建设部安全生产管理是委员会办公室关于做好防暑降温工作保证一线施工人员安全健康的紧急通知，证明广东省建设厅要求本地天气预报气温达到35度以上时，应暂停户外施工作业，证明35度以上天数属于影响施工的酷暑高温。
17、锦江国际认购书，证明原、被告签订的认购书约定，选择按揭付款的签署合同当天付清首期房价款。
18、收款收据和按揭放款客户回单，证明原告于2013年1月31日才付清余下首期款50044元，于2013年5月1日才支付按揭款10万元，于2013年5月14日才支付按揭款15万元。
本院依职权调取的证据有：1、恩平市2012年10—12月每日8—18时降水资料统计；2、恩平市2013年每日8—18时降水资料统计；3、恩平市2012年10—12月高温资料统计；4、恩平市2013年高温资料统计。证明上述期间降水及高温天气的具体日期。
经审理查明：被告康盛公司是位于恩平市锦江大道东8号的锦江国际新城锦峰汇5至8幢的开发商，已领取编号2012016号的《广东省恩平市商品房预售许可证》，获准予以销售。
2012年11月20日，原告（买受人）林明欢、郑妙娴与被告（出卖人）康盛公司签订了《商品房买卖合同》（以下简称买卖合同）。该买卖合同第三条约定：买受人购买出卖人开发的位于恩平市锦江大道东8号锦江国际新城锦峰汇6幢1201号房屋，建筑面积121.95平方米，其中套内面积101.28平方米，公共部分与公用房屋分摊面积20.67平方米。第四条约定：该商品房属预售，每平方米4100.40元，总金额500044元。第六条约定：买受人除支付首期房款外，余下款项由银行提供按揭。第七条约定：买受人如未按合同时间付款，逾期30日之内自本合同规定的应付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之3的违约金，合同继续履行；逾期超过30日后，出卖人有权解除合同，出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的5%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按每日向出卖人支付逾期付款万分之5的违约金。第八条约定：出卖人应当在2013年12月30日前，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付给买受人使用：1、该商品房经验收合格。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人以发生之日起30日内告知买受人的；2、详见本合同附件四﹤补充协议书﹥第五条的约定。第九条约定：除本合同第八条的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付给买受人使用，将按以下方式处理：逾期不超过30日，自本合同第八条规定的最后期限之第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之3的违约金，合同继续履行；逾期超过30日后，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的万分之五向买受人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按每日向买受人支付已交付房价款万分之5的违约金。第十一条约定：商品房达到使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续，双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全的，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按本合同附件四﹤补充协议书﹥第七条的约定处理。第十四条约定：出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：1、供水、供电设施于2013年12月30日前；2、园林绿化于2014年5月30日前；3、有线电视、电信设施于交楼日期达到使用条件；4、上述“使用条件”是指买受人在收楼后向供应单位办理开通手续，并承担一切费用，方可正常使用权用设施。原、被告在合同中还对房屋面积确认及面积差异处理、出卖人关于装饰、设备标准承诺、产权登记、保修责任等事项进行了约定。
同日，原告与被告又签订《商品房买卖合同》附件四补充协议书。该补充协议书第三条约定的付款方式和期限支付房价款。第五条关于交付期限的约定：1、买受人在办理商品房交接手续时，应按照《商品房买卖合同》和本补充协议书的约定向出卖人缴清所有款项（包括但不限于：全部房价款、逾期违约金及本补充协议书第二条所列应当由买受人承担的费用等），否则出卖人有权推迟交付该商品房直至买受人缴清所有款项时止，且出卖人无须对此承担任何违约责任。2、如遇以下特殊原因，出卖人可据实延期交付：2.1、政府政策重大变化影响正常施工，且出买人以发生之日起30日内告知买受人的；2.2、政府及其部门迟延有关文件批准或其他政府行为的；2.3、社会异常事件或动乱；2.4、沙尘暴、严寒酷暑等恶劣天气或白天工作时间4小时平均风力达到六级（或以上）或在白天工作时间4小时内降雨量达30毫米（或以上）的天气；2.5、施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解除的；2.6、市政配套设施的批准与安装的延误；2.7、非出卖人原因，供水、供电、供气部门未能按时接通内外的水、电、气等设施；2.8、买受人任何违约行为的持续期间及其违约行为所影响的期间。若出卖人除按《商品房买卖合同》第八条及本补充协议的约定的可据实予以延期的原因外仍逾期30日不能将商品房交付给买受人，且买受人选择解除合同的，买受人应当在达到解除合同的条件之日起15日内书面通知出卖人，否则视为买受人继续履行合同。第七条：1、出卖人有权在《商品房买卖合同》第八条约定的交付日期之前将该商品房交付给买受人使用，提前交付的，出卖人书面通知买受人办理交付手续。除此之外，买受人《商品房买卖合同》第八条约定的交付期限届满之日自行联系出卖人售房部并办理房屋交付手续。买受人如逾期办理房屋交付手续，则视为出卖人已按期将商品房交付给买受人。2、如发生《商品房买卖合同》第八条约定的出卖人可据实予以延期交房的情况，商品房达到《商品房买卖合同》约定的交付条件后，出卖人按照买受人在《商品房买卖合同》中“合同双方当事人”部分所列的地址发出或以公告方式发出办理商品房交付手续（入伙手续）的通知（以下简称交付通知或入伙通知）。买受人须在交付通知送达或公告之日起10日内（以下简称交付期限）按照交付通知中规定的地点及要求，与出卖人办理商品房交付使用手续。5、买受人有权在交付通知规定的期限内对该商品房进行察看，但不得籍此对已取得恩平市建筑工程竣工验收备案表的该商品房拒绝接受。商品房在交付使用时如存在属工程保修范围的质量问题，买受人有权要求出卖人予以维修，但不得以此为由拒绝办理交付手续和拒绝收楼。买受人以商品房存在属工程保修范围的质量问题为由拒绝办理交付手续或拒绝收楼引起的逾期交付的法律后果概由买受人自行承担，出卖人不承担任何责任。第十条：1、……出卖人向买受人发出的所有文件，以出卖人发出的邮戳日期后第三天视为送达日期……。3、若买受人为两人或多人的，出卖人的任何通知向其中一人发出即视为向买受人之全体发出。
2012年10月1日，原告与被告签订了《锦江国际新城商品房认购书》。2012年11月30日，被告开具发票确认收取原告首付款20万元。2012年12月26日，被告开具发票确认收取原告首付款50044元。2013年5月1日、5月4日，中国工商银行股份有限公司恩平支行分别开具贷款借据确认被告分别收取原告按揭款10万元、15万元。2014年6月20日，被告开具发票确认收取原告按揭款25万元。
合同签订后，被告没有按约定的交付日期于2013年12月30日前交付商品房给原告。原告等人到恩平市消委会河南投诉站投诉，经投诉站2014年4月9日进行调解，被告称施工期受天气因素影响，因此逾期交楼，但不属于违约，愿意赠送一年物业管理费给业主，原告等人不同意。双方未能达成一致意见。
另查明：被告于2014年1月6日取得恩平市《建设工程规划验收合格证》，于2014年2月17日经江门市公安消防局综合评定该工程消防验收合格，于2014年4月1日取得恩平市住房和城乡建设局出具的《竣工验收备案表》。2014年4月26日，被告指令下属物业管理公司锦江国际新城客户服务中心以挂号信的方式向原告邮寄《收楼提示函》。
再查明：根据恩平市气象局出具的《恩平市2012年10-12月每日8-18时降水资料统计》、《恩平市2013年每日8-18时降水资料统计》，2012年10月1日至12月31日期间，每日8-18时段内连续4小时内降雨量达30毫米或以上的降水天数为2天（即：10月30日与11月21日）；2013年1月1日至12月31日期间，每日8-18时段内连续4小时内降雨量达30毫米或以上的降水天数为11天。分别是：3月19日、3月26日、3月30日、4月3人、4月30日、5月8日、5月14日、5月23日、7月1日、8月15日、11月12日。
根据恩平市气象局出具的《恩平市2012年高温资料统计》、《恩平市2013年高温资料统计》，2012年10月1日至12月31日期间，气温达到35.0°C或以上的高温天数为0天；2013年1月1日至12月31日期间，气温达到35.0°C或以上的高温天数为12天。分别是：5月31日、6月2日、6月3日、6月18日、6月19日、6月20日、6月21日、7月30日、8月10日、8月28日、8月29日、9月21日。
本院认为：本案为商品房预售合同纠纷。
一、关于被告本案是否存在逾期交房的问题。
依照双方签订的《商品房买卖合同》约定，被告应当在2013年12月30日前将“经验收合格”的商品房交付给原告使用。因《城市房地产开发经营管理条例》第十七条规定“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不及格的，不得交付使用；房地产开发项目竣工后，房地产开发企业应当向项目所在地的县级以上地方人民政府房地产开发主管部门提出竣工验收申请。房地产开发主管部门应当自收到竣工验收申请之日起30日内，对涉及公共安全的内容，组织工程质量监督、规划、消防、人防等有关部门或者单位进行验收”。2000年4月7日中华人民共和国建设部第78号令《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》第四条规定“建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”、第六条规定“备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫”，据此，“商品房经验收合格”是指通过竣工验收，取得《工程竣工验收备案表》。从本案查明的事实来看，涉案商品房项目在双方合同约定的交付日（即2013年12月30日）时尚未竣工验收，并不具备交付条件，而是迟至2014年4月1日才进行了竣工验收备案，被告亦是在2014年4月26日才以挂号信的方式向原告邮寄《收楼提示函》，被告的交付行为显然不符合双方合同的约定，构成违约，应承担相应的违约责任。原告有权要求被告按合同约定自2014年1月1日起承担逾期交房的违约责任。
二、关于违约金计算的截止时间。
根据双方所签订的《商品房买卖合同》及其《补充协议书》的约定，被告符合交楼条件后，应向原告发出收楼通知书。虽然被告抗辩主张其已于2013年12月25日向原告发出《收楼通知书》、《收楼指南》，但因当时涉案房屋尚不符合交付条件，上述文件即使已经送达给原告，亦对原告均没有约束力。此外，本院认为，收楼通知书的作用在于告知买方其所购买的房屋已符合交付条件并通知其收楼。2014年4月26日，被告向原告邮寄发出《收楼提示函》，该提示函已明确表达了通知原告收楼的意思表示，且此时涉案房屋已具备交付条件。因此本院结合《商品房买卖合同》第八条、第十一条及《补充协议书》第七条第1款、第2款以及第十条第1款的约定，将逾期交楼违约金计算至该《收楼提示函》送达后的第10天即2014年5月9日止（注：送达时间为邮寄《收楼提示函》后的第3天）。综上，被告应向原告支付2014年1月1日起至2014年5月9日止的逾期交房违约金。原告未依通知在合同约定的期限内办理房屋交接手续，其要求被告继续承担该期限以后的逾期交房违约金，缺乏法律依据，本院不予以采纳。
三、关于《商品房买卖合同》约定的违约金标准是否过高以及是否需要调整问题。
涉案《商品房买卖合同》中约定了被告逾期交房的违约金计算标准，即原告要求继续履行合同的，被告自该合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止按日向原告支付已交付房价款万分之五的违约金。原告在被告违约的情况下，未要求与被告解除合同，而是要求被告按合同约定的标准支付违约金，是原告对其权利的合法处分。因原告愿意继续履行与被告签订的《商品房买卖合同》，故被告逾期交房的行为给原告造成的损失主要是银行利息或房屋租金方面的损失，该合同约定的违约金过分高于造成的损失，被告认为原告诉请的违约金过高并请求依法予以减少的理由成立，本院予以采纳。依据公平原则和诚实信用原则以及最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条的规定、最高人民法院《关于审理商品房买卖纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，综合参考该楼盘及同地段同类房屋租金、中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准等因素，本院确定本案违约金的计算标准为已付购房款的日万分之一。
四、关于涉案房屋的交付问题。
讼争房屋早在被告向原告发出《收楼提示函》之时即已符合交付条件，因本案纠纷，双方原约定的办理房屋交接手续的时间已过，但原合同仍需继续履行，故法院为双方另行确定交房时间。同时，房屋的实际交接须原告予以配合，被告协助移交房屋钥匙及其他相关资料等，故原告要求交付房屋诉讼请求的合理部分，本院予以支持，本院确定被告应于判决生效之日起十日内与原告办理位于恩平市恩城镇锦江国际新城锦峰汇6幢1201房的房屋的交接手续。
五、关于《补充协议》约定了附条件的交房义务，被告能否以条件未成就为理由延期交房的问题。
1、被告主张根据合同《补充协议》第五条第1款的约定，被告交付房屋的前提条件是原告需缴清所有款项（包括全部房价款、逾期违约金等等）及费用，而截至起诉时原告存在逾期支付房价款的行为，原告尚未向其交纳逾期付款违约金，其主张被告逾期交房不符合合同的约定。在原告没有履行缴清逾期付款违约金的义务前，被告没有义务交付房屋给原告，故不构成违约。本院认为，上述合同约定是在被告建设的商品房已全部符合交付条件，原告逾期支付相关款项的情况下，被告才享有的抗辩权利，而本案原告所诉延期交楼责任期间指的是被告符合交楼条件超过合同约定的期间，故被告提出的该项抗辩并不适用于本案，因此对被告的该意见，本院不予采纳。
2、被告主张根据合同《补充协议》第五条第2.8条的约定，原告任何违约行为的持续期间及其违约行为所影响的期间，被告均可以据实延期交付房屋。原告在本案中存在逾期付款的行为，故原告逾期付款的期间，被告可以相应延迟交楼，且不承担违约责任。本院认为，首先，《补充协议》第五条第2.8条系被告作为开发商为出售商品房而预先拟定的条款。其次，被告开发建设的锦江国际新城楼盘项目，目前本院已经受理的由购房者起诉要求开发商承担逾期交房违约责任的纠纷共有40余起（包括本案在内），从这40余件案件中证据情况来看，《补充协议》第五条第2.8条并不是针对某位购房者或者某个具体合同拟定的，而是为某一类交易多次重复使用，反映出该条款具有适应大规模重复性交易的特点。加之，被告在本案中也没有提供证据证明该条款系与原告协商一致而达成或者在协商过程中，被告作为开发商允许作为购房者的原告对此条款提出异议并加以修改、删除及重新磋商。因此，《补充协议》第五条第2.8条明显具有格式条款性质，应被认定为格式条款。再次，原告与被告签订的《商品房买卖合同》中对买受人支付购房款、出卖人交付房屋均已作出约定，并约定了买受人逾期付款、出卖人逾期交房所应承担的违约责任，且买受人逾期付款、出卖人逾期交房所应承担的违约责任是对等的。而《补充协议》第五条第2.8条又约定原告任何违约行为的持续期间及其违约行为所影响的期间，被告均可以据实延期交付房屋的内容，实际上是减轻了《商品房买卖合同》约定应当由出卖人承担的逾期交房的责任，加重了买受人的责任，有失公平。根据《中华人民共和国合同法》第四十条“……提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”的规定，本院认定《补充协议》第五条第2.8条无效。因此，被告在本案中援引该条款要求免除部分违约责任，缺乏理据，本院不予支持。
六、关于本案天气因素能否作为被告延期交房的免责事由的问题。
被告主张根据合同《补充协议》第五条第2.4款的约定，高温或白天工作时间4小时内降雨量达到30毫米及以上的天气，被告可以据实延期交付房屋。就此，本院认为，首先，开发商在与购房者签订合同时应当预见到会有高温或雨天而影响施工进度，天气因素不属于法定的“不可抗力”免责事由范畴。其次，本案《补充协议》第五条第2.4款虽将天气因素作为开发商可以延期交楼的事由，对开发商一方有利，但鉴于我国目前并没有任何规范明确多少降雨量可能影响施工进度，同时，建筑行业属于特殊行业，是进行钢筋混泥土的构造，如果雨水过多则会影响混泥土的结构。按照建筑行业的行规，小雨天气土建只能进行室内施工，不能进行室外施工，而中雨及以上雨量一般不能进行施工。此外，在高温下进行施工，也会影响实际施工人员的身体健康，故在此情况下一般也不宜施工。因此，结合前述建筑行业的惯例，应当认为前述条款并不属于法定意义上的显示公平，也没有违反法律法规强制性的规定，属合法有效，对双方当事人有约束力，可以作为被告延期交房的免责事由。
至于天气因素导致延期交房的天数认定问题。根据恩平市气象局提供的2012年、2013年的气象统计资料，原告与被告签订本案的《商品房买卖合同》后至合同约定的商品房交付期间（即2012年11月20日
---
2013年12月30日），达到白天工作时间4小时内降雨量达到30毫米及以上的天气条件的日期为12天，高温天气为12天，共计25天，故本案被告可顺延交房的天数共24天。
综上，本案中，原告与被告之间成立了有效的商品房预售合同关系，本案被告通知原告交房的时间，迟于合同约定的交房时间，其行为已构成违约，应向原告支付逾期交房的违约金。被告向原告通知交付房屋，该房屋业已经符合合同约定的交楼条件，原告尚未收房应自行承担迟延收房的责任。被告虽迟延交房129天（2014年1月1日至2014年5月9日），但有延期交房事由的有24天。因此，被告应承担违约金500044元（房屋总价款）×（129天-24天）×0.01%／日（违约金计算标准）=5250.46元。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《城市房地产开发经营管理条例》第十七条、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》第四条、最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条的规定、最高人民法院《关于审理商品房买卖纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告广东康盛投资有限公司应于判决生效之日起十日内与原告林明欢、郑妙娴办理位于恩平市恩城镇锦江国际新城锦峰汇6幢1201房的房屋的交接手续。
二、被告广东康盛投资有限公司应在本判决生效之日起十日内向原告林明欢、郑妙娴支付逾期交楼违约金5250.46元。
三、驳回原告林明欢、郑妙娴的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案的诉讼费400元，由原告负担347元，被告负担53元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，并交纳案件上诉费（开户单位：代收江门市中级人民法院诉讼费，开户行：农业银行江门育德支行，账号：44373501012000242），上诉于广东省江门市中级人民法院。在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审判员 任爱武
二〇一四年十二月十八日
书记员 吴松倪