江苏省无锡市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏02民终1583号
上诉人（原审被告）江阴惠升置业有限公司，住所地江阴市文化路（天华文化中心南侧）丹芙春城7#楼会所。
法定代表人钟绍豪（CHONGSIEWHOE），该公司董事长。
委托代理人刘继业，江苏江成（天津）律师事务所律师。
委托代理人陆甜恬，江苏江成（江阴）律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）许新宇，男，1969年12月31日生，汉族，住江阴市。
被上诉人（原审原告）姚培红，女，1969年12月21日生，汉族，住江阴市。
委托代理人曹寒莉、江流(受许新宇、姚培红共同授权委托)，上海瑾之润律师事务所律师。
上诉人江阴惠升置业有限公司（以下简称惠升公司）因与被上诉人许新宇、姚培红商品房预售合同纠纷一案，不服江阴市人民法院（2015）澄民初字第01451号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年5月13日立案受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
许新宇、姚培红一审诉称：他们与惠升公司于2013年10月5日及2013年10月20日各签订《商品房买卖合同》1份，约定他们向惠升公司购买位于丹芙春城编号为78单元6层601号及78单元6层602号的房屋。合同约定：601号房屋总价为1356600元，602号房屋总价为1289192元，两套房屋总价共计2645792元。惠升公司应当在2015年4月30日前交房，逾期超过90日，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，惠升公司应当自收到退房通知之日起30日内退还全部购房款，并按买受人已付房款的5%支付违约金。合同签订后，他们按约足额支付了购房款。因惠升公司未能在合同约定的期限内交房，协商未果，他们于2015年8月19日向惠升公司发出了解除合同通知书，要求解除《商品房买卖合同》，惠升公司退还购房款并承担违约金和其他损失。惠升公司收到通知后未予回应，损害了他们的利益，故诉至法院，请求判令：1、立即解除他们与惠升公司签订的《商品房买卖合同》；2、惠升公司立即返还购房款2645792元；3、惠升公司支付违约金132289.60元（2645792元*5%）；4、惠升公司支付相应利息（其中816600元自2013年10月9日起至实际付清之日止、1289192元自2013年10月21日起至实际付清之日止以及540000元自2013年10月23日起至实际付清之日止按银行同期同类贷款利率计算）；5、本案的诉讼费由惠升公司承担。原审庭审中，许新宇、姚培红自愿放弃关于违约金的诉讼请求。
惠升公司一审辩称：许新宇、姚培红要求解除与其公司签订的《商品房买卖合同》没有事实和法律依据，双方签订的合同应当继续履行。逾期交房系不可归责于其公司的原因造成，理由如下：1、部分买受人有计划、有组织地阻止其公司正常施工和经营；2、部分买受人采取了极端手段向政府及相关部门施压，干扰其正常工作，提出各种不合理要求，从而迫使其公司工程数次停工；3、商品房在施工过程中遭遇了重大自然灾害及高考等因素；4、其公司于2014年11月向市建设局申请丹芙春城项目外窗及遮阳设计变更执行标准，直至2015年8月才审批通过。且许新宇、姚培红存在逾期付款情形，理应顺延交房。综上，请求法院驳回许新宇、姚培红的全部诉讼请求。
原审法院经审理查明：
一、合同签订及款项支付情况
2013年10月5日，许新宇、姚培红与惠升公司签订《商品房买卖合同》1份，约定许新宇、姚培红购买惠升公司开发的丹芙春城78单元6层601号房屋。合同内容是：建筑面积为139.79平方米，每平方米9704.56元，总计1356600元。2013年10月20日，许新宇、姚培红与惠升公司签订《商品房买卖合同》1份，约定许新宇、姚培红购买惠升公司开发的丹芙春城78单元6层602号房屋。合同内容是：建筑面积139.79平方米，每平方米9222.35元，总计1289192元。两份合同第八条约定的交付期限均为出卖人应当在2015年4月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，商品房经综合验收合格，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用；如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2.因规划或设计部门要求的变更或者发生其他不可归责于出卖人的客观情况（如遇重大灾害、疫情、政策变化等）影响交付使用日期的，且出卖人在以上情况经有关部门确认或同意后30日内书面告知买受人的；3.因国家法律法规或政府原因导致该商品房验收延期的。合同第九条约定出卖人逾期交房的违约责任为除本合同第八条规定的特殊情况以外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人适用，逾期超过90日后，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的5%向买受人支付违约金。合同补充条款第六条约定，合同第八条做如下补充：1.甲方定于2015年4月30日前将该房屋交付乙方，但如遇不可抗力或下列特殊原因，甲方可据实顺延房屋交付时间，且无须承担任何违约责任，届时，甲方应于主合同第七条约定的交付期限前书面告知乙方。……（4）施工过程中遇到不能及时解决的异常困难或重大技术问题；……（6）其他非甲方所能控制的因素，包括但不限于有关政府部门延迟有关文件的批准；（7）人力不可抗拒的自然灾害、疫情、突发公共卫生事件、战争、战争威胁、封锁、恐怖活动或恐怖活动威胁、劳资纠纷、能源及能源短缺。
合同签订后，许新宇、姚培红向惠升公司支付购房款2645792元。惠升公司于2013年10月8日向许新宇、姚培红开具了金额为816600元的购房发票，于2013年10月20日向许新宇、姚培红开具了金额为1289192元的购房发票，于2013年10月22日向许新宇、姚培红开具了金额为540000元的购房发票。原审庭审中，双方一致确认惠升公司开具发票时，许新宇、姚培红均已付清相应的购房款。
二、施工过程中的因素
2014年10月9日至2015年10月3日期间，购买丹芙春城房屋的部分买受人多次到惠升公司的办公场所、售楼中心进行维权，惠升公司多次报警，部分买受人打伤惠升公司及其分包商的工作人员。
2014年10月15日至2015年9月10日期间，购买丹芙春城房屋的部分买受人向江阴市建设局、信访局等部门反映惠升公司房屋质量问题、违法施工及违规变更设计和建筑材料等问题，上述相关部门进行了答复，并对惠升公司进行了相应的行政处罚，要求惠升公司补办相关手续。
2013年7月9日，江阴市建设局发布《关于做好夏季高温期间建筑施工安全生产工作的通知》，通知各施工单位做好夏季高温期间建筑施工安全生产工作，当气温达到35摄氏度以上时，11：00至15：00间不得在阳光直射下工作，当气温达到38摄氏度及以上时，必须停止室外作业。
2014年5月29日，江阴市建设局发布《关于严格控制高、中考期间建设工地施工噪音的通知》，要求高考期间（6月7日-9日）、中考期间（6月16日-17日）各考场周围200米内的建设工地、装潢施工全天禁止施工作业。
2014年9月22日，江阴市气象台发布台风”凤凰”蓝色预警信号，预计未来24小时将出现阵风7级、沿江江面阵风8级的东北大风，并伴有中到大雨。
2014年11月27日，惠升公司向江苏省住房和城乡建设厅请示关于江阴”丹芙春城”外窗及遮阳设计变更执行标准时间节点，2015年8月4日，江阴市建设工程施工图审查中心作出审查通过的结论。
三、买受人发函情况
2015年8月19日，因惠升公司未在2015年4月30日前将房屋交付许新宇、姚培红，也未在约定的交房日期后90天内交房，许新宇、姚培红遂向惠升公司发出了解除合同通知书，要求解除两份《商品房买卖合同》，惠升公司退还购房款并承担违约金和其他损失。惠升公司于2015年8月20日签收该通知书。
四、房屋情况
2015年9月23日，江阴市住房和城乡建设局发布《关于商品房（丹芙春城三期9#、10#、11#）通过交付使用竣工验收的通知》，载明：惠升公司开发的商品房（丹芙春城三期9#、10#、11#）于2015年9月6日通过工程竣工验收备案，申报的建设项目已全面竣工；经核查，该项目交付使用竣工验收申报材料齐全，符合《江阴市商品房交付使用管理办法实施细则》的相关规定，同意交付使用。
以上事实，有《商品房买卖合同》、购房发票、解除合同通知书、邮政快递回执、报警记录、接处警工作登记表、照片、视听资料、关于丹芙春城三期工程质量问题的投诉及答复、信访情况表、江阴市建设局文件、天气公报、关于丹芙春城三期通过交付使用竣工验收的通知及当事人的陈述等证据在卷佐证。
原审法院认为，许新宇、姚培红与惠升公司签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，双方当事人应当按合同的约定履行自己的义务。
一、关于惠升公司主张的阻却许新宇、姚培红解除合同的事由是否成立，原审法院认为，惠升公司主张的各项合理顺延交房时间的理由不成立。1、关于惠升公司主张部分买受人有计划、有组织阻止其公司正常施工和经营，导致未能按期交房的问题，原审法院认为，部分买受人多次到惠升公司进行维权，维权地点主要集中在办公场所和售楼中心，报警后政府有关部门及时进行了处理，现没有证据证明买受人的行为对丹芙春城项目的施工造成影响，且惠升公司无充分证据证明许新宇、姚培红的维权行为妨碍丹芙春城的正常施工。因此，惠升公司关于部分买受人有计划、有组织阻止其公司正常施工和经营，导致未能按期交房的抗辩意见，不予采纳。2、关于惠升公司主张部分买受人采取极端手段向政府及相关部门施压，干扰其公司正常工作，提出各种不合理要求迫使工程数次停工，导致逾期未能交房的问题，原审法院认为，部分买受人发现丹芙春城的房屋存在质量问题、工程违法施工、违规变更设计和建筑材料等问题后，向江阴市建设局、江阴市信访局进行投诉、举报，是法律赋予公民的权利，也是买受人依法维护自身合法权益行使监督权的体现。政府相关部门查实后，依法对惠升公司进行了相应的行政处罚，是依法履行法律赋予的行政职责。惠升公司关于部分买受人采取极端手段向政府及相关部门施压，干扰其公司正常工作，提出各种不合理要求迫使工程数次停工，导致逾期未能交房的抗辩意见，于法无据，亦不予采纳。3、关于惠升公司主张因高温、台风、高考、中考等因素导致未能按期交房的问题。原审法院认为，因高温天气属于夏天常见的气象状况，而台风亦属于本地夏天常见的天气状况，且持续时间短，均不应属于双方合同中约定可以免除惠升公司责任的”人力不可抗拒的自然灾害”。高考、中考是每年都要进行的考试项目，考试时间和天数也是固定的，惠升公司对该情形应当能够预见，也不应属于合同约定的免除惠升公司违约责任的情形。因此，惠升公司关于因高温、台风、高考、中考等因素导致未能按期交房的抗辩意见，于法不合，不予采纳。4、关于惠升公司主张”丹芙春城”外窗及遮阳设计变更审批时间较长影响验收，导致未能按期交房的问题，原审法院认为，惠升公司对丹芙春城外窗及遮阳的设计变更不是根据规划或设计部门要求而进行的变更，而是惠升公司在项目建设过程中自行决定进行的变更，即此项变更不属于不可归责于惠升公司的原因。因此，惠升公司理应预见到变更可能对交房期限的影响，对此，惠升公司既未采取相应的措施，也未将变更情形在约定的交房日期前通知许新宇、姚培红，惠升公司关于”丹芙春城”外窗及遮阳设计变更审批时间较长影响验收，导致未能按期交房的主张不能成为免除惠升公司承担逾期交房违约责任的理由。5、关于许新宇、姚培红逾期支付购房款的问题，因惠升公司未提供证据证明许新宇、姚培红逾期支付购买款，亦未提供证据证明双方明确约定若购房人逾期支付购房款惠升公司可以顺延交房，故对于惠升公司的该项抗辩主张不予采纳。
综上所述，许新宇、姚培红依照其与惠升公司签订的《商品房买卖合同》及补充条款中关于”惠升公司应当在2015年4月30日前交付房屋，逾期超过90日，许新宇、姚培红有权解除合同，并要求惠升公司退还购房款及承担购房款5%的违约金”的约定，主张解除双方签订的商品房买卖合同，理由成立。
二、关于商品房买卖合同的解除时间，原审法院认为，当事人一方依照合同约定主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。本案中，惠升公司于2015年8月20日收到解除合同通知书，故双方之间的合同在2015年8月20日解除。
三、关于惠升公司的责任承担，原审法院认为，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。现双方之间的合同已经解除，故对于许新宇、姚培红要求惠升公司退还购房款2645792元的主张予以支持。关于许新宇、姚培红要求惠升公司支付利息损失的请求，因在开票之前许新宇、姚培红已经交付了发票上载明的购房款项，且本案合同解除的原因在于惠升公司未能按期交付房屋，许新宇、姚培红属于按约合法解除合同，故惠升公司占有购房款期间所导致的许新宇、姚培红无法使用对应资金的损失，惠升公司应当予以支付。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条第二款、第九十六条、第九十七条、第一百一十三条第一款之规定，该院判决：一、许新宇、姚培红与惠升公司分别于2013年10月5日、2013年10月20日签订的《商品房买卖合同》自2015年8月20日起解除；二、惠升公司应于判决发生法律效力之日起10日内返还许新宇、姚培红购房款2645792元并承担利息（其中816600元自2013年10月9日起至实际付清之日止、1289192元自2013年10月21日起至实际付清之日止以及540000元自2013年10月23日起至实际付清之日止均按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算）。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取13985元，财产保全费5000元，合计18985元，由惠升公司负担。
惠升公司不服原审判决，向原审法院提起上诉称，1、其公司有理由依据双方签订的《商品房买卖合同》的约定延迟交房，延迟交房系不可归责于其公司的原因造成，虽然其公司同意解除上述合同，但其公司不应承担支付利息的违约责任。2、退一步讲，即使其公司需要承担违约责任，也应该依据双方签订的《商品房买卖合同》的约定按照已付房款的5%计算违约金。另外，即使许新宇、姚培红存在损失，也应该是存款利息损失，而非贷款利息损失。综上，请求撤销原审判决中关于其公司支付利息的判决，依法改判。
许新宇、姚培红答辩称，惠升公司逾期交房，构成违约，应承担违约责任。在双方解除《商品房买卖合同》的情况下，惠升公司占用了许新宇、姚培红的资金，应就该资金占用期间支付按银行贷款利率计算的利息。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。
一审查明的事实，二审予以确认。
二审中，惠升公司称对原审判决认定的其公司应承担的利息的起算点无异议，但对该利息的计算标准有异议。
本案的争议焦点为：惠升公司应否向许新宇、姚培红支付利息及该利息标准如何确定。
本院认为，本案中，双方合同约定惠升公司应在2015年4月30日前交房，逾期超过90日的，许新宇、姚培红有权要求解除合同。事实上，直至2015年9月23日，江阴市住房和城乡建设局才同意案涉房屋交付使用，从时间上看，惠升公司已无法按约交付房屋。惠升公司称其公司无法按期交付房屋系因不可归责于其公司的原因造成，具体为：部分买受人阻挠施工及向政府施压干扰其公司工作；高温、台风、高考、中考等因素拖延了施工；案涉房屋外窗及遮阳设计审批时间较长影响了验收等。但综合分析以上原因可知：部分买受人虽有向惠升公司维权的情形，但维权多发生在办公场所、售楼中心等，并非在施工现场，且经报警后得到了妥善处理，不存在阻扰施工的情形；买受人向政府反映房屋存在质量问题，系买受人为维护自己合法权益采取的合法途径，且政府相关部门亦查实了部分质量问题并进行了处罚，不能据此认定买受人干扰惠升公司施工；高温、台风、高考、中考更是惠升公司可以预见的情形，且即使上述情形存在，持续时间均不长，上述情形尚不足以导致惠升公司延迟交房近5个月之久；案涉房屋外窗及遮阳设计变更系惠升公司自行决定进行的变更，而非应政府有关部门要求进行的变更，即使该变更影响到施工进度，也不属于不可归责于惠升公司的情形。故应认定惠升公司系因自身原因导致了不能按时交房，其公司应承担相应的违约责任，即赔偿许新宇、姚培红的损失。
关于惠升公司应承担的利息如何确定的问题，本院认为，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。如上所述，惠升公司在收取许新宇、姚培红的购房款后，未能按合同约定交付房屋，构成违约，双方亦已一致同意解除双方之间的合同，惠升公司除返还相应购房款外，还应赔偿许新宇、姚培红的损失。就该损失而言，许新宇、姚培红在将案涉款项交由惠升公司，许新宇、姚培红不能使用该款项，惠升公司应向许新宇、姚培红支付资金占用期间的利息。关于该利息，结合当事人的违约程度，根据公平及诚实信用原则，原审法院以同期同类贷款利率计算并无不当。另外，双方虽然在合同中约定了5%的违约金，但对许新宇、姚培红来说，可以要求违约金或赔偿损失。现许新宇、姚培红仅要求惠升公司赔偿其损失，不再要求惠升公司支付违约金，系其自主处分权利，并未违反法律、行政法规的禁止性规定，且未损害第三人的利益，应予准许。
综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费6526元，由江阴惠升置业有限公司承担。
本判决为终审判决。
审 判 长 钱 菲
审 判 员 朱光烁
代理审判员 王俊梅
二○二○一六年七月十三日
书 记 员 王久荣