重庆市第五中级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）渝五中法民终字第03109号
上诉人（原审原告）胡文涛，男，汉族，1969年6月27日生。
委托代理人王海亮、易珉，重庆巴国律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）恒大地产集团重庆有限公司，住所地重庆市九龙坡区科园一路2号大西洋国际大厦31层，组织机构代码：79071779-3。
法定代表人廖嘉宁，总经理。
委托代理人黄金炤、张黎，恒大地产集团重庆有限公司职工。
上诉人胡文涛与被上诉人恒大地产集团重庆有限公司（以下简称恒大公司）商品房预售合同纠纷一案，九龙坡区人民法院作出（2013）九法民初字第02357号民事判决，上诉人胡文涛不服该判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
一审查明，2010年3月19日，胡文涛（乙方）与恒大地产集团重庆有限公司（甲方）签订了《重庆市商品房买卖合同》，合同约定恒大公司将其开发的位于重庆市九龙坡区杨家坪西郊支路12号17栋20-6号房屋出售给胡文涛，该房屋为装修房，建筑面积148.61平方米，总成交金额879098元。买卖双方对交房期限及交付条件、甲方逾期交房的违约责任、基础设施和公共配套建筑等合同条款有明确约定。合同第七条交房期限及交付条件：（一）本商品房交房期限2、属预售商品房的，甲方应在2011年6月30日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。如遭遇不可抗力，甲方应在发生之日起30日内书面告知乙方，甲方可据实延期交房。（二）本商品房交付应符合以下条件1、本商品房已通过竣工验收备案登记，取得了《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。2、本商品房为装修房的，装修质量应符合本合同关于装修方面的约定（具体约定见附件四）。第八条交房手续的办理：1、甲方应于确定交房日的七日前书面通知乙方做好办理交付手续的准备。双方进行正式验收交接时，甲方应当出示《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。验收交接后，双方应签署房屋交接单。甲方还需提供《新建商品房屋质量保证书》和《新建商品房屋使用说明书》。甲方不出示证明文件或证明文件不齐全，乙方有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由甲方承担。2、由于乙方原因未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：（1）如乙方无正当理由拒绝接房的，自书面交房通知确定的交付使用之日起视为已交付，该房屋损毁、灭失的风险及物业服务费由乙方承担。第九条甲方逾期交房的违约责任：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期在90日（含）之内，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1.0的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日（与本条第一款第（1）项约定的日期相同）后，乙方有权解除合同。……乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1.0的违约金（该比率应不小于本条第一款第（1）项中的比率），并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金。第十七条关于基础设施、公共配套建筑的约定：本项目物业管理用房为294.97平方米，具体位置为18号楼商业2层。甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施和其他公共配套设施按以下日期达到使用条件：1、基础设施（1）于2011年6月30日前通水；（2）于2011年6月30日前通电；2、如果在约定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：（1）由于甲方原因造成的，视为延期交楼。恒大公司在合同附件四中对房屋装修标准作出说明。装修标准分为两大类，包括住宅室内装修和住宅配套设施，其中又包含20个项目。
2010年3月19日，双方签订合同补充协议作为《商品房买卖合同》之附件五。该补充协议第十条约定：双方同意本合同第十六条补充如下：乙方在交楼日如对装饰、设备提出异议，由甲方按双方约定的标准进行修理、更换、重做，并在30日内解决，此段期间不视为延期交房。乙方不得以甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准不符合双方约定的标准为由拒绝接收该商品房。装饰、设备质量以有权机构鉴定为准，责任方依照法律规定承担相应责任。第十五条关于通知的约定：1、乙方确认本《商品房买卖合同》正文前“合同当事人”项下约定的地址为甲方向乙方发出书面通知的送到地址，乙方不填写地址的，有关书面通知则视乙方所提供的身份证地址为通讯地址。如出现乙方提供地址或身份证地址有误的，由此产生的一切责任由乙方承担。如乙方通讯地址变更，须在五日内书面通知甲方，否则，甲方按上述地址发出通知，即视为送达。2、甲方按照乙方所提供的通讯地址寄出信件，即视为甲方已经履行了通知义务。如因乙方提供的地址有误或未及时通知地址变更造成信件退回的，由此造成的责任由乙方承担。
胡文涛于2010年3月19日向恒大公司支付首期房款449098元，余款43万元以银行按揭贷款方式支付。2011年6月30日，恒大公司取得建竣备字（2011）041号《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，该备案登记证档案中由重庆市杨家坪电力实业有限责任公司出具的情况说明载明：恒大地产集团重庆有限公司开发建设的恒大绿洲项目高层部分16＃、17＃楼电力工程已经通过我司竣工验收并投入使用。2011年6月30日，恒大公司按照胡文涛在商品房买卖合同中确认的通讯地址，以特快专递方式向其送达了收楼提示函。投递回执查询单显示：2011年7月3日妥投，本人收。2011年12月23日，胡文涛签署收楼证明书和重庆市新建商品房屋质量保证书，并居住使用。恒大绿洲客户服务部于2012年8月17日发布关于更换电表停电通知，内容为重庆市九龙坡区供电局将于2012年8月17日起分批次对小区1-10栋、16-20栋进行电表更换；又于2012年8月21日发布温馨提示，内容为接供电局通知，将于2012年8月22日对B区16-20栋进行居民用电接入调试。庭审中，胡文涛没有提供证据证明其在合同约定的交房日或实际接房日对房屋装饰、设备提出异议。
胡文涛一审诉称：2010年3月19日，胡文涛与恒大公司签订《重庆市商品房买卖合同》，约定恒大公司将其开发的位于重庆市九龙坡区杨家坪西郊支路12号17栋20-6号房屋卖给胡文涛，房屋建筑面积148.61平方米，总成交金额879098元，交房时间为2011年6月30日。合同签订后，胡文涛支付了购房款，恒大公司却没有在约定时间交房。胡文涛在验收接房时发现房屋装修存在质量问题，并且未按合同附件四的约定安装独立电表，要求恒大公司整改，导致延迟交房。2011年12月23日胡文涛接房，入住后发现房屋使用的是临时用电。恒大公司采取给胡文涛使用其申请的临时用电的行为，违反了《供电营业规则》第十条的规定，不具有合法性，不能达到通电的要求，没有实现《商品房买卖合同》第十七条的承诺，已经构成“视为逾期交楼”的违约责任，应根据合同的约定按已交房款每日万分之一支付违约金。故胡文涛请求：1、判令恒大公司赔偿胡文涛逾期交房违约金36746元；2、本案诉讼费用由恒大公司承担。
恒大地产集团重庆有限公司一审辩称，双方在签订的《商品房买卖合同》中约定了交房时间和条件。涉案房屋在合同约定的交房日已经具备交付条件，即1、已通过竣工验收备案登记，取得了《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》；2、装修质量符合附件四关于装修标准的约定；3、交房时提供《新建商品房屋质量保证书》和《新建商品房屋使用说明书》；4、基础设施、公共配套设施达到使用条件。恒大公司按照约定履行了通知收验楼义务，胡文涛无正当理由迟延至2011年12月23日方才接房，则自合同约定的交付之日起视为已经交房。恒大公司如约完成涉案房屋的配套设施，每户设立独立电表、电线暗装，并在取得竣工验收备案登记证之前通过强电主管机构专项验收。胡文涛诉称交房时强电未满足合同约定的使用条件，应有事实和法律依据，或举证证明不能达到通电的要求致使其人身、财产遭受损害的事实。即使胡文涛能够证明存在损害事实，也属于另一法律关系，不能构成恒大公司逾期交房违约的合法事由。胡文涛接房入住涉案房屋长达一年的实际情况与其要求恒大公司承担逾期交房违约责任的诉请也自相矛盾。如胡文涛认为涉案房屋未达到交付条件，应当另行提起行政诉讼，请求撤销恒大公司取得的《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。否则，胡文涛要求恒大公司承担逾期交房违约责任的诉求无事实和法律依据。综上，恒大公司按照合同约定的交付时间和条件将涉案房屋交付胡文涛，因胡文涛个人原因迟延接房，恒大公司不承担逾期交房的违约责任，胡文涛的诉讼请求应予驳回。
一审认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。胡文涛与恒大地产集团重庆有限公司签订的《重庆市商品房买卖合同》是当事人双方的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，应予确认。经法庭审理认为，本案当事人争议的焦点有三个：
1、关于涉案房屋在合同约定的最后交房日是否具备交付条件的问题。恒大公司于2011年6月30日取得建竣备字（2011）041号《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，并按约定的装修标准对房屋进行装修，符合合同约定的交付房屋条件。同时，双方约定了装修标准以及对装修异议的处理办法，如果胡文涛对房屋装饰、设备提出异议，恒大公司应按双方约定的标准进行修理、更换、重做，并在30日内解决。本案中，胡文涛没有提供证据证明房屋装饰和设备与约定不符。故在合同约定的最后交房日即2011年6月30日涉案房屋已经具备合同第七条约定的交付条件。
2、关于是否存在合同约定的视为逾期交房情形的问题。合同第十七条是关于基础设施和公共配套建筑的约定。根据《商品房销售管理办法》第七条的规定：“商品房现售，应当符合以下条件：……（六）供水、供电、供热、燃气、通讯等配套基础设施具备交付使用条件，其他配套设施和公共设施具备交付使用条件或者已确定施工进度和交付日期。”结合合同第十七条的内容可以判断，“如果在约定日期内未达到使用条件”的完整含义应为“如果在约定日期内供水、供电基础设施未达到使用条件”。恒大公司承诺与该商品房正常使用直接关联的基础设施于2011年6月30日达到使用条件。如果在约定日期内未达到使用条件系恒大公司原因造成的，则视为延期交楼。因此，构成合同约定的视为逾期交房的情形是：由于恒大公司原因造成供电、供水基础设施在约定日期内未达到使用条件。本案中，供电的基础设施在约定日期内已通过竣工验收并通电使用，符合关于基础设施在约定日期达到使用条件的约定。胡文涛称恒大公司违反《供电营业规则》的规定提供临时用电，并不属于合同约定的应当视为逾期交房的情形，其因此要求恒大公司承担逾期交房的违约责任没有事实和法律根据。如果胡文涛认为恒大公司存在违法用电行为或者胡文涛在用电过程中遭受损害，可以向有权行政机关反映或要求侵权人承担赔偿责任。
3、关于如何确定房屋交付日期的问题。合同约定的最后交房日为2011年6月30日，恒大公司应于确定交房日的七日前书面通知胡文涛做好办理交付手续的准备。由于胡文涛的原因，未能按期交付的，自书面交房通知确定的交付使用之日起视为已交付。结合本案查明的事实，2011年6月30日，恒大公司按胡文涛确认的通讯地址向其邮寄送达收楼提示函，2011年7月3日，胡文涛收到该提示函。根据合同关于办理交付手续的相关规定，可以推定恒大公司在收楼提示函中确定的交房日期为2011年7月7日。虽然胡文涛签署收楼证明书的日期为2011年12月23日，但没有证据证明造成胡文涛延期接房系发生合同约定的胡文涛有权拒绝接房的事由所致。胡文涛诉称没有收到交房通知及因房屋装修质量问题导致延期接房的理由不能成立。恒大公司认为涉案房屋于2011年6月30日起即视为交付的观点与查明的事实不符，一审法院不予采纳。因此，按照合同第八条第2项的规定，涉案房屋应于2011年7月7日视为交付。综上所述，恒大公司超过合同约定的最后交房日7天交付房屋，构成逾期交房，应承担按日向胡文涛支付已付房款879098元万分之一违约金的责任。胡文涛要求恒大公司承担从约定交房日至接入居民用电之日止的逾期交房违约责任的诉求没有事实根据，一审法院不予支持。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第六十条第一款、第一百零七条之规定作出判决：一、恒大地产集团重庆有限公司于本判决生效之日起十日内向胡文涛支付逾期交房违约金615元；二、驳回胡文涛的其他诉讼请求。一审案件减半收取案件受理费359元，由恒大公司负担（该费已由胡文涛预交，恒大公司在履行上述义务时一并支付给胡文涛）。
胡文涛不服一审判决，向本院提起上诉称：1、双方的商品房买卖合同中对通电的约定是在交付房屋时应达到使用条件，而被上诉人提供的是临时用电，且使用中频繁断电，并不能视为达到正常的使用条件。被上诉人直至2012年8月才办理了居民用电手续，应按照合同约定承担违约责任。2、一审法院认定7天的违约期错误，上诉人并未收到接房通知，被上诉人并未尽到书面通知义务。一审法院认定事实错误，请求依法改判。
恒大地产集团重庆有限公司二审答辩称：1、被上诉人交付的房屋符合双方的商品房买卖合同中对交房条件的约定，水、强电、电话、有线电视、燃气线路均通过了各主管机关的专项验收并出具验收结论情况说明加盖公章，被上诉人并不存在违约行为。2、被上诉人于2011年6月30日用EMS向上诉人本人发出接房通知书提醒上诉人如期接房，虽未按合同约定提前7日通知，但属于履行瑕疵。邮局出具了妥投单证明上诉人实际收到了通知，但被上诉人直至2011年12月23日才来接房，其未按期接房非被上诉人的原因造成。3、上诉人提出在用电上给上诉人造成了损失，但未提供相应证据证明，被上诉人认为即使法院认定被上诉人违约，违约金的金额也应以弥补上诉人的损失为限。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，恳请维持。
本院二审查明的事实与一审法院查明事实相同。
本院认为，胡文涛与恒大地产集团重庆有限公司签订的《重庆市商品房买卖合同》是当事人双方的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，应予确认。
关于被上诉人交付的房屋在用电方面是否符合双方合同中对交房条件的约定，是否应承担逾期交房违约责任的问题。本院认为，双方签订的商品房买卖合同第十七条关于基础设施、公共配套建筑的约定为：“甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施和其他公共配套设施按以下日期达到使用条件：1、基础设施（1）于2011年6月30日前通水；（2）于2011年6月30日前通电；2、如果在约定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：（1）由于甲方原因造成的，视为延期交楼”。《供电营业规则》第十二条规定：“使用临时电源的用户不得向外转供电，也不得转让给其他用户，供电企业也不受理其变更用电事宜。如需改为正式用电，应按新装用电办理”。本案中，被上诉人的恒大绿洲客户服务部于2012年8月21日发布温馨提示，内容为接供电局通知，将于2012年8月22日对B区16-20栋进行居民用电接入调试。该事实表明在2011年6月30日至2012年8月22日期间，被上诉人向上诉人交付的房屋并未接入居民用电，并未纳入城市供电网络，不属于正式供电。在双方签订的商品房买卖合同中，对通电的要求系需要达到“使用条件”，结合双方订立商品房买卖合同的目的及日常交易习惯，该“使用条件”应理解为合法、正常的用电。对于“非正式供电”的行为，即使实际上达到了通电的效果，但并未纳入城市供电网络，既不符合《供电营业规则》第十二条规定，也不符合商品房买卖合同的交易习惯，不能视为其达到了合同约定的“使用条件”。因此，被上诉人并未按合同约定于2011年6月30日前通电并达到使用条件，应视为延期交房，应承担逾期交房的违约责任。被上诉人恒大公司二审中提出违约金标准约定过高，请求人民法院依法予以调低。《合同法》第一百一十四条第二款规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人们法院或者仲裁机构予以减少。《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。本案中，依照双方合同第十七条约定，被上诉人存在视为逾期交房的情形，应承担违约责任，但上诉人未提供证据证明因此遭受了实际损失，因双方约定的违约金明显过高。本院以上诉人的实际损失为基础，兼顾合同的履行情况，双方的过错程度综合考量，酌定被上诉人向上诉人支付违约金1000元。上诉人的该项上诉理由部分成立。
关于上诉人提出其并未收到接房通知，被上诉人并未尽到书面通知义务的问题，因双方签订的合同补充协议第十五条约定：“1、乙方确认本《商品房买卖合同》正文前“合同当事人”项下约定的地址为甲方向乙方发出书面通知的送到地址，乙方不填写地址的，有关书面通知则视乙方所提供的身份证地址为通讯地址。”，“2、甲方按照乙方所提供的通讯地址寄出信件，即视为甲方已经履行了通知义务。如因乙方提供的地址有误或未及时通知地址变更造成信件退回的，由此造成的责任由乙方承担。”本案中，被上诉人恒大公司于2011年6月30日按上诉人胡文涛确认的通讯地址向其邮寄送达收楼提示函，投递回执查询单显示：“2011年7月3日妥投，本人收”。被上诉人按照上诉人所提供的通讯地址寄出信件，已尽到书面通知义务，上诉人的该项上诉理由不能成立。
综上，一审法院判决认定事实有误，依法应予纠正。根据《合同法》第一百一十四条第二款，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、变更重庆市九龙坡区人民法院（2013）九法民初字第02357号民事判决书第一项为：“恒大地产集团重庆有限公司于本判决生效之日起十日内向胡文涛支付逾期交房违约金1615元”；
二、撤销重庆市九龙坡区人民法院（2013）九法民初字第02357号民事判决书第二项，即“驳回胡文涛的其他诉讼请求”；
三、驳回胡文涛的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案一审案件受理费359元，由恒大地产集团重庆有限公司负担；本案二审案件受理费718元，由恒大地产集团重庆有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 蒋 科
代理审判员 于 利
代理审判员 黎 明
二〇一三年十二月十三日
书 记 员 王晓静