陕西省西安市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）陕01民终3892号
上诉人（原审被告）西安久远置业有限公司，住所地：西安市高新区科技五路以北橡树星座第1幢2单元6层20605室。
法定代表人马素丽，董事长。
委托代理人窦江鹏，男，汉族，1982年1月9日出生，西安久远置业有限公司员工，住西安市碑林区。
委托代理人杨天兴，陕西金镝律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）陈小林，男，汉族，1982年1月24日出生，住西安市临潼区。
委托代理人鱼广会，陕西骊剑律师事务所律师。
上诉人西安久远置业有限公司（以下简称久远公司）因与被上诉人陈小林商品房买卖合同纠纷一案，不服西安市临潼区人民法院（2016）陕0115民初221号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年2月24日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人久远公司的委托代理人窦江鹏、杨天兴、被上诉人陈小林的委托代理人鱼广会到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
久远公司上诉请求：1、依法撤销一审判决第一、二、三项；2、一、二审诉讼费用由陈小林负担。事实和理由：一审判决认定事实错误，适用法律不当。首先，一审判决关于已付房款的基数认定错误。陈小林系按揭购房，对按揭部分久远公司负有担保责任。合同附件九第十七条明确约定买受人已付房价款为首付款加上在久远公司履约期限届满前已偿还的按揭贷款。一审判决不顾合同约定，而以总房款计算基数，加重了久远公司的义务。其次，一审判决支付陈小林迟交房违约金错误。其与陈小林就迟交房已经协商解决，陈小林已经接受久远公司支付的违约金，现再次起诉违反了诚实信用原则，一审支持纯属错判。第三，一审判决变更了双方约定的违约金比例，没有法律依据。第四，一审判决关于天然气未按时开通的责任认定错误。一审中已查清天然气管道按期完工，但对未进行安检的原因未予认定。实际上天然气未按时开通是由业主造成的。第五，一审判决关于房产证迟延办理的原因认定错误。久远公司于2013年12月11日已经办理完毕房屋初始登记，如果陈小林履行了自己的义务，两年之内仍可能取得房产证。一审的认定纯属臆测。
陈小林辩称：第一，一审判决将购房总价款作为违约金计算基数是正确的，银行将按揭款支付给了久远公司，久远公司已实际收到房屋总价款。第二，关于违约金计算比例的问题，合同中约定的双方分别违约后各自应承担的违约金计算比例相差悬殊，一审判决予以调整是正确的。第三，久远公司认为天然气迟延开通的责任在于业主一方，但其未提供任何证据，一审判决由久远公司承担天然气迟延开通的违约金也是正确的。第四，关于迟延办证的问题，久远公司办好初始登记后留给业主办理房产证的时间只有19天，太过紧促，迟延办证的责任不应由业主承担。因此，陈小林认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应驳回久远公司的上诉请求。
陈小林向一审法院起诉称：2010年2月11日，陈小林购买久远公司临潼区人民西路“花漾青城”小区商品房一套，双方签订了《商品房买卖合同》。合同签订后，陈小林按合同约定履行了自己的义务，但久远公司未按合同约定日期交付房屋、天然气也未按期到位并达到使用条件，办理房产证登记的义务至今未履行。双方在虽然合同约定了久远公司承担违约责任的标准，但该标准过分低于陈小林违约应承担的标准，因此久远公司承担责任的标准应予以调整。久远公司的行为严重损害了陈小林的权利，故诉至法院，要求久远公司支付迟延交房的违约金2938元、迟延安装天然气的违约金12540元、未取得房产证书的违约金5960元，共计21438元。
久远公司辩称：对迟延交房的事实认可,愿意按照合同约定承担相应责任。对天然气迟延开通不予认可，依照合同约定除因不可抗力和非出卖人过错等责任久远公司承担违约责任。久远公司已于2012年与天然气公司签订协议，只是由于部分业主未积极配合才导致天然气迟延接通。关于办理房产登记，在合同附件六亦有约定，陈小林应主动提交相关资料，故久远公司并不存在过错。违约金的约定系双方真实意思表示，不存在违约金过低的情形，不应调整。
一审法院认定事实：2010年2月11日，陈小林与久远公司签订《商品房买卖合同》，约定陈小林购买久远公司开发的位于西安市临潼区的花漾青城第2幢2单元1层03号商品房，约定建筑面积为100.01平方米，每平方米2979.90元，总金额298020元。交房日期为2011年10月31日前。在逾期付款、逾期交房方面，合同约定：陈小林逾期付款在60日之内，自应付款期限之第二天起至实际付款之日止按日向出卖人支付逾期应付款万分之二的违约金，合同继续履行；逾期超过60日后，陈小林愿意继续履行合同的，经久远公司同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款项期限之第二天起至实际支付应付款之日止，陈小林按日向久远公司支付逾期应付款万分之三的违约金。久远公司逾期交房不超过90日的，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止按日向陈小林支付已付房价款万分之0.3的违约金，合同继续履行。久远公司逾期交房超过90日，陈小林有权解除合同。陈小林要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，久远公司按日向陈小林支付已付房价款万分之0.5的违约金。在约定的交房期限中，如遭遇不可抗力，且久远公司在发生之日30日内告知陈小林，除双方协商同意解除合同或变更合同外，久远公司可据实予以延期。遇久远公司自身不能控制的政府及外界因素，久远公司在发生之日起15日内告知陈小林，除双方协商同意解除合同或变更合同外，久远公司可据实予以延期。在配套设施方面，合同约定：久远公司承诺房屋交付后，天然气按国家规定交纳入户费后，四个月达到使用条件；如果在规定日期内未达到使用条件，除因不可抗力和非久远公司过错影响施工的情况外，久远公司若未能按期交付，按合同约定的逾期交房违约责任处理。在办理产权证方面：合同附件六，关于权属登记办理的特别约定（替换合同第15条）：买受人自愿委托久远公司办理本合同项下房屋的房屋权转移登记的，在合同约定的房屋交付期限届满前，买受人须主动向久远公司提交以下资料和税费：需根据久远公司的要求出具委托书；完成房屋面积补差的结算手续；提供交纳该房屋专项维修基金、契税和办理房屋权属证书所需的各种税费的证明；其他应由买受人填报的与房屋权属转移登记相关的资料和表格。以上费用和资料由买受人在收房前提供给久远公司。如买受人未在上述期限内与久远公司办理完以上各项手续，交齐相关费用和资料，则不能及时办理房屋权属转移登记的后果由买受人承担。久远公司在买受人交清全部资料、税、费及专项维修基金并办理完房屋面积补差手续后365日内，将办理权属登记需由久远公司提出的资料报产权登记机关备案。如因久远公司的责任，致使自房屋交付之日起2年内买受人不能取得房地产权属证书的，久远公司按已付房价款的2%向买受人支付违约金等等。2010年4月2日，该合同在西安市临潼区房地产管理所进行了备案登记。合同签订后，陈小林按合同约定向久远公司履行了支付房款的义务。2011年12月30日，陈小林与久远公司办理了房屋交接手续。2013年12月11日，久远公司办结了花漾青城2号楼房屋所有权初始登记手续。2016年1月6日，陈小林诉至法院。另查明，2012年2月21日、28日、3月5日，西安市临潼区燃气有限责任公司市政分公司向久远公司移交小区2#楼1单元、2单元、3、4单元天然气管道安装工程，2013年1月6日涉案楼栋的天然气经安全检测后，投入使用。
一审法院认为，陈小林与久远公司签订的商品房买卖合同是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，故合法、有效，双方均应按约定履行各自的义务。在陈小林按合同约定时间向久远公司交纳全部购房款后，久远公司未按合同约定期限向陈小林交付房屋，构成违约，陈小林要求久远公司支付违约金的请求合理合法，本院应予支持。审理中，陈小林以合同对双方违约金的约定不对等、久远公司违约时的违约金计算标准明显低于陈小林违约时的违约金计算标准，要求对久远公司的违约金计算标准调整为按同期银行贷款利率计算。久远公司承认违约，但抗辩对违约金应按合同约定的比例计算。因合同为久远公司提供的制式合同，且对双方违约约定的违约金计算标准明显不对等。因此，依法应对合同该条款作出不利于久远公司的解释。现陈小林要求将该合同中对久远公司违约时的违约金计算标准调整为按同期银行贷款利率计算的请求符合法律规定，本院依法予以支持。久远公司虽在房屋交付后4个月内完成了天然气管网的施工，但未达到合同约定的使用条件。久远公司虽对该迟延提出抗辩，称天然气未按时通气是部分业主违规操作造成的，责任不应由其承担。但久远公司未提供充分证据证明，且亦无证据证明其就该迟延事由按合同约定向陈小林进行了告知。因此该迟延构成合同违约。陈小林要求久远公司按合同承担违约责任、违约金按同期银行贷款利率为标准计付的请求，符合法律规定，本院依法予以支持。
久远公司承认2013年12月11日办理完2号楼的房屋初始登记手续，该时间已距久远公司合同中承诺的房屋交付后2年内（2011年12月30日房屋实际交付日），买受人取得产权证书期限即将届满。在陈小林未委托久远公司代办产权登记的情况下，由于久远公司办理产权初始登记的时间已近二年，且又未将其办理产权初始登记的情况告知陈小林，致使陈小林在合同约定的期限内在房管部门办理产权转移，从而取得房屋权属证书成为不可能。故久远公司的该行为符合双方合同中“因出卖人的责任，致使自房屋交付之日起2年内买受人不能取得房地产权属证书的，出卖人按已付房价款的2%向买受人支付违约金”的约定。久远公司抗辩不能办理的责任在陈小林，办证需陈小林自愿委托其公司并提供相关资料才能办理。依据相关规定办理产权初始登记是出卖人的义务，该义务无需买受人配合。双方合同约定的应是办理买受人权属证书的约定，且是在买受人自愿委托出卖人代为办理时才需提供的配合。而久远公司并未提供陈小林委托其公司代办权属证书的手续。久远公司该抗辩不符合合同的约定，故对其抗辩依法不予支持。为了保护当事人的合法权益，维护社会经济秩序，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决如下：一、西安久远置业有限公司在判决生效后十日内以298020元为基数，从2011年11月1日起至2011年12月29日止，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率支付陈小林迟延交房违约金。二、西安久远置业有限公司在判决生效后十日内以298020元为基数，从2012年5月1日起至2013年1月6日止，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率支付陈小林天然气迟延履行违约金。三、西安久远置业有限公司在判决生效后十日内支付陈小林自房屋交付之日起2年内未能取得房屋权属证书的违约金5960元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费336元，由西安久远置业有限公司负担。
本院二审经审理查明，一审法院查明的事实属实。
本院认为，本案的争议焦点问题可总结为以下四个方面：第一个焦点问题，违约金计算基数以合同约定的房屋总价款为准，是否合理。久远公司已实际收到了包括按揭款在内的房屋总价款，一审判决以房屋总价款作为基数计算违约金数额，并无错误。久远公司认为一审判决对已付房款基数的认定错误的上诉理由，不能成立，本院依法不予采信。第二个焦点问题，本案是否应支持陈小林要求久远公司支付逾期交房违约金的请求。久远公司逾期交房构成违约属实，陈小林据此要求久远公司承担相应违约责任依法有据，久远公司称其已经和陈小林就逾期交房协商解决，但是并未提供相应证据予以证实，故其主张已经支付过违约金不能成立。一审支持陈小林要求久远公司支付逾期交房违约金的请求并无错误。第三个焦点问题，天然气未按时开通的责任和房产证迟延办理的责任应由哪一方承担。久远公司陈述天然气未按时开通的责任在于业主一方，但未提供充足证据予以证明，因此其公司应当对天然气未按时开通承担相应的违约责任；久远公司在合同约定的业主取得房产证的两年期限即将届满之时，方才办理完毕房屋产权初始登记，之后又未将初始登记办理完毕的情况及时告知业主，导致业主未能在合同约定的两年期限内取得房产证。因此房产证迟延办理的责任在久远公司一方，久远公司应承担迟延办理房产证的违约责任。久远公司认为一审判决错误认定天然气未按时开通责任和房产证迟延办理原因的上诉理由，不能成立，本院依法不予采信。第四个焦点问题，一审判决调整久远公司应承担的违约金计算标准是否正确。陈小林以合同约定应由久远公司承担的迟延交房违约金计算标准明显过低为由要求予以调整。陈小林因久远公司迟延交房而造成的实际损失应参考当地房屋租金标准计算，但按照合同中约定的久远公司承担迟延交房违约金计算标准所计算所得违约金数额确实远远低于陈小林的实际损失。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条规定：“当事人按照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限”，陈小林以此理由请求调整违约金，理由正当。一审判决调整久远公司迟延交房违约金的计算标准，并无错误。关于陈小林请求调整未按时开通天然气的违约金计算标准的请求，因久远公司未按时开通天然气，仅造成了陈小林生活上的不便。陈小林以合同约定应由久远公司承担的未按时开通天然气违约金计算标准明显过低为由要求予以调整，并无法律依据。合同中关于久远公司违约金计算标准的约定内容明确，一审判决以久远公司提供制式合同对双方违约约定的违约金计算标准明显不对等、应对合同该条款作出不利于久远公司的解释为由，调高久远公司应承担的未按时开通天然气的违约金计算标准，显属错误，应予纠正。
综上所述，久远公司认为不应调整未按时开通天然气违约金计算标准的上诉理由成立，该上诉请求应予以支持；其余上诉请求均不能成立，应予以驳回。一审判决认定事实清楚，唯对久远公司未按时开通天然气的违约金计算标准调整错误，判决主文第二项应予变更。判决主文第一项、第三项正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：
一、维持西安市临潼区人民法院（2016）陕0115民初221号民事判决第一项、第三项及诉讼费承担部分；
二、变更西安市临潼区人民法院（2016）陕0115民初221号民事判决第二项为：西安久远置业有限公司在本判决生效后十日内以298020元为基数计算，从2012年5月1日起至2013年1月6日止，按每日万分之0.5的标准支付陈小林天然气迟延履行违约金。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二审案件受理费315元，西安久远置业有限公司已预交，由西安久远置业有限公司负担157.5元，陈小林负担157.5元。
本判决为终审判决。
审判长 焦海林
审判员 李美红
审判员 朱利安
二〇一七年五月五日
书记员 陈雅贤