新疆维吾尔自治区沙湾县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）沙民二初字第194号
原告：朱会斌，男，汉族，个体，现住新疆玛纳斯县。
委托代理人：马春燕（特别授权），系新疆弘桥律师事务所律师。
委托代理人：王先锋，系新疆仕诚律师事务所律师。
被告：陕西东大幕墙装饰工程有限公司。
法定代表人：高雅良，系该公司董事长。
委托代理人：沈德胜（特别授权），系陕西东大幕墙装饰工程有限公司项目经理。
委托代理人：王相坤（特别授权），系新疆塔原律师事务所律师。
原告朱会斌诉被告陕西东大幕墙装饰工程有限公司（以下简称东大幕墙公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年3月19日立案受理，依法由审判员张琼使用简易程序于2015年5月18日公开开庭审理。原告朱会斌及委托代理人马春燕、王先锋，被告东大幕墙公司委托代理人沈德胜、王相坤，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告朱会斌诉称：2014年7月12日，原告与被告签订了一份建筑装饰工程施工合同，约定原告将沙湾县鸿源宾馆的整体装修工程承包给被告施工，宾馆除客房电视、空调、家具由原告负责外，其它所有设施均由被告负责装修及统一购买。双方就价款、工程质量、工期，违约责任等均进行了书面约定。被告开始施工后，原告积极配合施工，工程款也按时支付，但由于被告施工组织不到位，致使双方约定的交工日期2014年11月11日，被告未能将装修好的宾馆向原告交付使用。为了宾馆尽快营业，减少被告延期给原告带来的损失，原告只好诉至法院。现请求：1、判令被告支付逾期交工违约款425000元（2014年11月11日至2015年2月4日，计85天，每天5000元）2、本案产生诉讼费及其它费用均由被告承担。并要求被告交付装饰工程相关证明材料文件、出厂合格证及供凭单位供货凭证，装修材料取样验证报告、燃烧性质证明材料、阻燃制品的燃烧性质证明材料。
原告朱会斌为支持其诉讼请求，当庭向法庭提供以下证据：书证1，建设装饰施工合同一份，证明：合同约定原告与被告就沙湾县鸿源宾馆整体装修的权利义务约定，在第九条第二款约定由于被告违约一天每天支付原告5000元违约金，双方约定工期是90天。书证2，收据两份，时间是2015年1月23日和2015年1月3日，证明：原告在2015年1月3日窗帘才刚装修完毕，也是原告诉求中计算的违约期限是2014年11月11日-2015年2月4日，共计85天违约期限，更进一步说明到目前被告也没有与原告就工程完工与原告交接，但原告为了避免损失扩大积极筹备装修善后事宜，从2015年1月14日以后原告接受宾馆整体使用。书证3，两条短信，证明被告未按照合同约定交工，存在违约。书证4，施工计划书一份，证明计划书中将施工进展计划都做了详细说明，在计划书第二项乙方有承诺在接受三个工作日内施工，证明乙方在施工中向甲方做了承诺并没有完全履行，这也是被告预期没有完工的原因。
被告东大幕墙公司辩称：原告主张事实无法律依据，在合同中双方约定相关审批材料由原告方提供，但原告消防图纸未报公安机关批准，原告提供消防手续迟延，导致被告施工人员长时间在工地等待，且原告未经批准擅自开工，依据合同约定原告应通电、通水、通气，造成被告施工人员多付出劳动，且接通暖气时间过晚，导致工期增长。请求驳回原告的诉讼请求。
被告东大幕墙公司为支持其辩解意见，当庭向法庭提供以下证据：书证1，调查令、处罚决定书、送达回证，证明原告没有合法消防手续。补充：在这处罚决定书之前消防部门还下发了限期责令整改通知书。书证2，证明一份、维修协议复制件一份、证明原件一份、照片12张，证明正式通暖时间是11月25日，但刚一通暖就坏了，真正通暖时间是12月10日。证明没有暖气导致被告无法施工。书证3，证明一份，证明2014年12月12日才正式通水与书证2中李欣苇的证明相互印证。证明根据合同约定原告未按合同约定正常供水。书证4，证明一份，证明原告违背合同约定没有正常通电。书证5，施工合同一份、监理协议复制件一份、增加项目清单复制件一份、工程预算书复制件一份，证明在合同中第二条第三项约定，刘某甲作为工程监理增加项目清单，证明原告在施工中增加工程量，合同约定施工期限应当顺延。书证6，劳动监察大队询问笔录复制件四份，原件在劳动监察大队，证明在劳动监察大队原告驻工地代表朱海波已承认在2014年11月15日工程基本完工，证明朱海波是工程负责人，证实原告方原因停电停水造成误工。证人刘某乙、刘某甲证人证言，证明：鸿源宾馆装修因未办理消防审批手续，延期开工时间，因未正常通水、电、暖影响施工误工时间，设计变更、增加工程量延长工期时间，消防部门责令停工，影响施工误工时间。
经本院审理查明：2014年7月12日，原告朱会斌（甲方）与被告东大幕墙公司（乙方）签订《建筑装饰工程施工合同》，约定：东大幕墙公司承包朱会斌的位于在沙湾县三道河子镇沙城北路163号以西沙湾县鸿源宾馆装修装饰工程；工期：2014年8月10日开工，2014年11月10日竣工；合同总价款245万元。承包范围：鸿源宾馆整体装修及除客房电视、空调、家具以外的设施。监控设备安装，主楼梯铺砖。付款方式为工程进度付款；对于工期的约定：甲方要求比合同约定的工期提前竣工的，应征的乙方同意，并支付乙方应赶工采取的措施费用。因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工八小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。奖励及违约责任：由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方5000元违约金。合同签订后，东大幕墙公司即组织人员施工。后因工程前期手续不完备，弱电施工、暖气跑水等影响被告公司正常施工，致使工期顺延。2015年1月24日，东大幕墙公司施工基本完毕，2015年2月4日前后，原告在被告未办理交付手续的情形下，开始使用鸿源宾馆。
另查明，2015年1月4日，沙湾县公安消防大队对原告朱会斌之子朱海波（沙湾县鸿源宾馆经营者），以鸿源宾馆内部装修工程未经消防设计备案，违反《中华人民共和国消防法》为由。对朱海波处以罚款4999元的行政处罚。2015年1月8日，沙湾县公安消防大队又对该违法行为处以责令停止施工的行政处罚。
以上查明的事实，有原、被告举证及当庭陈述在案佐证。
本案争议焦点：被告公司是否应当承担未按约定日期交工的违约金。
本院认为，原、被告签订的建筑装饰工程施工合同，系当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，各方均应按照合同约定行使权利、履行义务。合同虽约定工期为90天，但同时约定因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上的工期相应顺延。根据本案查明事实，涉案工程存在因迟延供暖导致工期延误，原告虽对此不予认可，认为供暖前被告就应该装修完毕，但结合天气状况以及供暖时间，涉案工程所在地沙湾县城区供暖时间应为每年10月15日。原、被告所约定的工期在供暖期间内，因此对被告辩解的因无法正常供暖，导致被告对墙面的部分施工延误，本院予以采信。根据原告提供的热力公司出具的证明，涉案工程所在的建筑供暖时间为2014年11月25日，延迟供暖37天。双方约定的工期中含供暖期限27天（2014年10月15日至2014年11月10日），因此工期应从供暖之日顺延27天，至2014年12月7日。根据被告提供的消防管理部门对涉案工程的经营者予以行政处罚的事实，消防管理部门在2014年12月24日对涉案工程进行消防检查，因违反相关法律规定而对原告方作出罚款、责令停工的处罚，并且双方均未向法庭提交责令停工的处罚已经解除的证据，因此2014年12月24日之后的工期亦应顺延。对于2014年12月7日之后至2014年12月24日之间的工期的16天，被告辩解系因为停水、停电、消防检查等原因致使工期延误，对此被告提供的供水公司及电力部门的证明无法印证该事实，且证人刘某乙的证言，因证人刘某乙与被告具有利害关系，证人刘某丙的停工日志无双方签字确认，因此被告的该项辩解本院不采信。对被告辩解因原告变更设计，增加工程量导致工期延误的辩解，被告提供的增加工程量清单无原告方签字确认，且证人刘某甲的证言，因证人刘某甲在涉案工程中职责为：监督装修人员的工作，督促工程队保质保量按工期完成装修。双方在合同中约定原告方对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续等事宜的负责人为朱海波，因此对被告提供的增加工程量清单无法确认，对被告的该项辩解，本院不予采信。故本院认定被告在履行义务过程中，存在工期延误的违约行为，违约天数16天，依据双方合同约定，被告应承担每日5000元的违约金，共计8万元。对于原告要求被告交付相关材料的诉讼请求，双方无合同约定，亦未提交证据证明，故本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告陕西东大幕墙装饰工程有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告朱会斌违约金8万元。
二、驳回原告朱会斌其它诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案讼标的425000元，案件受理费7675元，适用简易程序减半收取3838元，由原告朱会斌负担3116元，由被告陕西东大幕墙装饰工程有限公司负担722元（本案受理费已由原告预交，被告负担的费用在本案执行时，按判决书确定的数额由被告一并支付给原告）。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆塔城地区中级人民法院。
审判员 张 琼
二〇一五年六月八日
书记员 李林龙