福建省漳州市芗城区人民法院民 事 判 决 书（2017）闽0602民初9820号原告：杨娟，女，1986年4月7日出生，汉族，住安徽省阜南县。原告：王雷，男，1984年8月16日出生，汉族，住安徽省阜南县。以上原告共同委托诉讼代理人：陈嘉榕，福建朗马律师事务所律师。以上原告共同委托诉讼代理人：赖伟彬，福建朗马律师事务所律师。被告：漳州市锦鸿房地产开发有限公司，住所地福建省漳州市芗城区金峰工业区北斗工业区金闽路18号金源大厦D02号，统一社会信用代码：91350602550976913H。法定代表人：郑存建，总经理。委托诉讼代理人：王俊贤，福建中仑律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨伟钦，福建中仑律师事务所律师。原告李娟、原告王雷与被告漳州市锦鸿房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年11月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李娟、原告王雷的委托诉讼代理人陈嘉榕、赖伟彬，被告漳州市锦鸿房地产开发有限公司的委托诉讼代理人杨伟钦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告李娟、原告王雷向本院提出诉讼请求：1、被告支付原告逾期办理房屋权属证书的违约金30192元；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：1、2014年3月6日，原告向被告订购商品房，双方签订《商品房买卖合同》，合同约定：原告向被告购买“锦鸿·西欧御景”02地块10幢202号房屋，建筑面积126.95平方米，单价每平方米4583.32元，总金额为581853元。原告于2014年5月1日向被告支付首付购房款261853元，余款320000元通过银行贷款向被告支付，被告应于2014年9月30日前将该商品房交付原告使用，并自房屋交付使用后60日内向当地权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，让原告能在房屋交付使用后90日内取得房屋权属证书，否则，被告应自逾期之日起每日按已付款的0.01%向原告支付违约金。合同还就其他事项作了明确约定。合同签订后，原告依约付款（向被告支付房款共计586253元），被告于2014年12月8日将房屋交付原告使用。按照合同约定，被告应于2015年2月6日前向房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记。由于被告迟延将该房屋办理所有权初始预登记资料上交房屋权属登记机构，房屋权属登记机构漳州市房管局于2016年7月25日才公告通知业主可以办证。原告距实际可以办理房屋权属证书的时间迟延515天。被告的行为已经构成违约，应该依约予以赔偿，现原告向法院起诉，要求被告从2015年2月6日至公告可以办理房屋权属证书之日2016年7月25日止，每日按照已付款的0.01%计算支付违约金，共计30192元。2、环评合格与否，与办证无关。部分房屋在2015年9月8日就可以办证，而环评在2016年11月17日通过，两者没有必然联系。退一步讲，被告在签订合同时就知晓本案项目环评未通过还与原告签订买卖合同，却不告知原告，原告有理由相信被告建设手续合法，否则原告就不会进行购买。且根据合同约定被告2015年1月份就应当履行办证的义务，但是漳州住建局启用两证合一办证系统时间是2015年底，显然导致不能办证的原因不能成为被告的免责事由。本案是双方签订的合同，本案并没有约定第三方，约束的是原被告双方，因此我方认为这是不具有事实及法律依据的。根据福建省高级人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件疑难问题的解答第十六条的相关解答，被告将资料报送至相关部门，进行登记但未告知买受人，致使买受人未能及时申请房屋权属证书的，出卖人亦应当承担由此产生的违约责任。原告至起诉为止未收到被告将资料送至相关机构办理房屋权属证书的通知，因此被告抗辩不具有事实及法律依据，应当承担违约责任。被告漳州市锦鸿房地产开发有限公司辩称：1、原告主张被告支付逾期办证违约金人民币30192元，缺乏事实依据，不应予以支持。被告实际于2015年12月上旬已将办理房屋权属证书所需材料送至房屋权属登记机构，但因漳州市住建局2015年年底启用新的办证系统，原面积审核部门“集体发证科”（二期项目已在该科室完成面积审核）调整为“审批科”，致使二期项目面积核实，在系统内无科室进行确认（可调查），同年3月经多方协调，由行政服务中心的信息中心负责最终解决系统内面积核实。之后该系统又出现二期项目01地块和02地块楼幢号房号信息源自动混在一起情况（详图片），重新录入后再行确认（可调查），到五月份所有业主信息才核对完毕。5月31日又因两证合一被退件，6月初经芗城国土资源局、不动产中心、房管局等多方协调，于6月13日房管局权属科将相关资料收件，致使房屋权属证书最终于2016年7月25日才可办理。为此，2015年12月上旬至2016年7月25日期间系因房屋权属登记机构原因导致房屋权属证书未能及时办理，并非被告原因所致。综上，根据《商品房买卖合同》第十四条之约定，上述违约期限非因被告原因所致，应当予以扣除。且政府未履行搬迁项目周边企业的承诺导致环保竣工验收不合格，属于被告不可预见情况，其产生的原因不应由被告承担。故原告主张被告支付其逾期办证违约金30192元与事实不符，敬请贵院依法驳回原告不符合客观事实的诉讼请求。2、关于逾期办证违约责任起算点问题，根据合同第十四条的相关规定，原告的诉求是违约责任截至日期为涉案房屋可办证日期，因此即便被告存在逾期办证违约责任的情况也应当是从商品房交付90日起算。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。双方当事人对以下事实无异议，本院依法予以确认：1、2014年3月6日，原、被告双方签订《商品房买卖合同》，约定（摘要）：（1）原告向被告购买位于漳华路和金星路交汇路“锦鸿·西欧御景”02地块10幢202号房产，房产建筑面积126.95平方米，总价款581853元；（2）关于产权登记的约定：出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人；如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.01%向买受人支付违约金。2、2014年3月7日和2014年6月3日，原告支付被告首付购房款261853元；余款320000元原告通过银行贷款支付给被告；2015年1月12日，原告支付超面积补差款4400元。3、2014年12月8日，被告交付原告讼争房屋。4、漳州市住房和城乡建设网先后发布“锦鸿﹒西欧御景”房产登记公告：2015年5月7日：02地块6、7幢。2015年9月8日：01地块5-9幢、18-20幢，02地块8幢。2016年7月25日，漳州市国土资源局芗城分局发布不动产登记公告（记载）：凡购买“锦鸿﹒西欧御景”01地块1-4幢、10-17幢、21-23幢及地下室，02地块1-7幢、9-20幢及地下室住宅、店面、车位的单位或个人，可持相关材料至我局行政服务中心窗口申请办理不动产登记。5、自交房日期次日2014年12月9日起至2016年7月25日止，扣除90日，期间为505天。6、诉讼期间，本院致函漳州市芗城区环境保护局查询被告所述“承诺函”事宜是否属实，及上述两家周边企业的搬迁对“锦鸿﹒西欧御景”项目环评有否造成影响。该局函复本院（摘要）：一、关于“承诺函”，讼争房产项目因建设规模确定编制环境影响评价报告书，并于2011年5月29日组织专家技术审查，专家提出该项目与周边工业企业卫生防护距离不足的问题，当时该房产项目周边工业用地已列入“退二进三”的范围，未确定规划实施具体时间。为支持项目开发建设，针对当时项目环评提出的污染影响较大的两个工业企业，2011年9月16日，区政府出具《承诺函》一份，主要内容为“为大力支持锦鸿﹒西欧御景项目建设，芗城区人民政府承诺在该项目竣工前，完成对该项目有环境影响的漳州市佳昶家具有限公司和漳州三和木业有限公司这两家周边企业的搬迁，并将两家企业所在的两宗土地用地性质调整为商住用地。”该项目于2011年10月8日通过环评审批。二、关于环保验收，该项目建成后，根据需要向我局申请环保验收。验收共分三次，前两次为阶段性验收，具体是第一总11幢阶段性验收，于2014年8月26日做出验收意见。第二次总32幢阶段性验收，于2014年10月15日做出验收意见。最后一次，进行总体验收，由于三和木业和佳昶家具未搬迁，因此项目未能达总体验收要求。2015年以来，区政府对“锦鸿﹒西欧御景”两证办理问题高度重视，涉及到环保验收的问题要求我局帮助解决。我局经研究决定，在此规划地块未实施的过渡期内，对该项目周边污染较大的两个企业重新开展环境影响评价及验收。经调查，三和木业有限公司已经停产搬迁，佳昶家具公司生产工艺和生产过程中的重要辅助材料发生重大改变，临近该项目的生产线搬出厂区，企业产生的污染物减少较多。佳昶家具公司针对存在的环境污染问题，进一步加强整改，并向我局提出环保审批申请。2016年8月26日，佳昶家具公司通过环评审批。“锦鸿﹒西欧御景”项目已基本符合环保总体验收要求，于2016年11月17日通过总体验收。三、环保意见，在该项目周边企业用地的规划调整实施前，佳昶家具公司已加大环境污染治理力度，逐步退出产生污染物的生产工艺，加强污染治理设施运行管理，污染物基本达标排放，从环境保护的角度，我们认为佳昶家具公司与该项目能够相容。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、关于计算被告逾期向房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记违约责任的起止期限，及非因被告原因造成延期应否扣除的争议。被告认为，政府未履行搬迁项目周边企业承诺导致环保竣工验收不合格，不属于“出卖人原因”，因“两证合一”造成办理“两证”期间拖延，属于被告不可预见的情形，其产生的责任不应由被告承担；原告认为，该承诺函及环保竣工验收事宜并不必然对办理“两证”造成影响，原告购买房屋时对此也不知情，因此，更不应由原告承担此部分责任；“两证合一”不能成为被告不承担责任的理由。本院认为，环境影响评价简称环评，是指分析项目建成投产后可能对环境产生的影响，并提出污染防治和措施。其评价时间包括环境质量回顾评价、环境质量现状评价、环境影响评价，即贯穿于项目建设全过程。出让土地使用权应当遵守法律法规的规定，依照出让合同的约定交付土地使用权，应当向土地使用者提供有关资料和文件，包括前述环评资料，即土地使用权出让人应当消除出让土地上的负担。本案中，由于对项目有环境影响的漳州市佳昶家具有限公司和漳州三和木业有限公司这两家周边企业致使项目未能达总体验收要求，直接影响了房屋权属证书的办理，符合本案合同“非出卖人原因”的特别约定。本案建设项目址于芗城区金峰开发区金星路，地处工业区，原告在购买该房时，应当知道周边的工厂或多或少会影响居住环境，现原告认为被告以政府迟延环评为由，主张免除被告的违约责任是不公平的，有一定道理，但理由不够充分。由于政府出具承诺函作出承诺，致使被告未将“未通过环评”告知原告，有一定的过错。因《不动产登记暂行条例》的实施，房屋权属登记机构启用新的办证系统办理不动产权登记证，“两证合一”造成办理权属登记证书期间拖延，属于被告不可预见的情形，其产生的后果概由被告承担，显然也是不公平的。基于上述成因分析，被告应当对迟延办理权属登记证书产生的后果承担60%的违约责任，即被告支付原告逾期办证违约金586253元×0.01%×505天×60%=17763.5元。综上所述，本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方的真实意思表示，符合公平原则，并未违反法律、行政法规的强制性规定，故应当认定合法有效。“两证合一”造成办理权属登记证书期间拖延，属于被告不可预见的情形，其产生的后果概由被告承担，显然也是不公平的，被告应当对迟延办理权属登记证书产生的后果承担60%的违约责任，即被告支付原告逾期办证违约金17763.5元，原告该部分诉讼请求合法，应予支持；其余诉讼请求，应予驳回。依照《中华人民共和国民法通则》第四条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款规定，判决如下：一、被告漳州市锦鸿房地产开发有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告李娟、原告王雷逾期办证违约金17763.5元；二、驳回原告李娟、原告王雷其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费555元，减半收取278元，由原告李娟、原告王雷负担111元，由被告漳州市锦鸿房地产开发有限公司负担167元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于漳州市中级人民法院。审判员  陈雅云二〇一七年十二月二十六日书记员  王小玲附法律条文：《中华人民共和国民法通则》第四条民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。执行申请提示：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。