汝州市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）汝民初字第2144号
原告（反诉被告）湖北力拓能源化工装备有限公司，住所地湖北省洪湖经济开发区。
法定代表人张东来，男，公司总经理。
委托代理人吴兰，女，湖北立丰律师事务所律师，特别授权。
委托代理人张毕，男，1990年7月25日出生，汉族，住湖北省洪湖市，特别授权。
被告（反诉原告）汝州天瑞煤焦化有限公司，住所地汝州市汝南工业区。
法定代表人谢中正，男，公司董事长。
委托代理人薛国良，男，汝州市天瑞焦化有限公司法律顾问，特别授权。
原告（反诉被告）湖北力拓能源化工装备有限公司（以下简称“湖北力拓公司”）诉被告（反诉原告）汝州天瑞煤焦化有限公司（以下简称“天瑞焦化公司”）合同纠纷一案，原告于2015年8月24日向本院起诉，本院于2015年8月26日受理后依法组成合议庭，向被告送达了民事诉状副本、应诉通知书、举证通知书、诉讼风险提示书、开庭传票等相关法律文书，并于2015年11月5日依法公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）湖北力拓公司委托代理人吴兰、张毕，被告（反诉原告）天瑞焦化公司委托代理人薛国良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）湖北力拓公司诉称，原被告于2012年1月16日至2013年9月23日签订了编号为2012-014、2012-057、2012-060、2012-083、2012-083补、2012-174共六份合同，均附有技术协议。六份合同总价款为1010.8万元。合同签订后，原告积极组织生产，并已全部发货完毕，且被告出具了设备质保到期验收单，均为合格。然而截至现在原告只收到货款794.26万元，剩余216.54万元至今未付。故起诉要求被告支付剩余加工款216.54万元，并支付逾期付款给原告造成的利息损失（按本金216.54万元自2014年7月1日起计算至起诉之日止，按银行同期贷款利率计算，暂时为10万元）。
被告（反诉原告）天瑞焦化公司辨称，原告提供的设备违反合同约定，迟延交货，且至今未对所供设备进行调试验收结算，开具发票，按照合同约定，付款条件不成就，原告在履行完其相应合同义务之前，无权主张货款。按照合同约定该设备质保期为安装调试验收合格投运后一年，而由于原告未按照合同约定进行调试验收结算，而被告天瑞试生产时间是在2014年12月3日，截止至今还没有正式全面投产，按照合同约定该设备尚在质保期，而原告无权主张质保金。综上，请求驳回原告的诉讼请求，并要求原告承担相应的违约责任。
反诉原告（被告）天瑞焦化公司反诉称，2012年1月至2013年9月反诉原告与反诉被告先后签订6份合同。合同明确约定了交货地点、交货期限及迟延履行违约责任等。但是反诉被告湖北力拓公司违反合同约定迟延交货，按照合同约定反诉被告应当承担迟延交货的违约责任。故起诉要求反诉被告支付反诉原告迟延交货违约金200万元。
反诉被告（原告）湖北力拓公司辨称，反诉原告天瑞焦化公司提出反诉被告湖北力拓公司延期交货，因天瑞焦化公司没有履行支付发货前款的义务，所以湖北力拓公司有后履行抗辩权，在天瑞焦化公司支付了发货前款之后，反诉被告才有发货的义务，所以反诉被告没有违约交货。天瑞焦化公司提到的验收合格的时间，其实天瑞焦化公司早就已经开始运行了，所以已经过了质保期，湖北力拓公司有权要求天瑞焦化公司支付质保金。
经审理查明，原告（反诉被告）湖北力拓公司与被告（反诉原告）天瑞焦化公司自2012年1月16日至2013年9月23日先后签订了6份合同。
2012年1月16日，双方签订了编号为2012-014的《硫铵换热器设备采购商务合同书》及《技术协议》，合同总价款为125万元。付款办法：合同签订生效后，在合同约定交货期内设备全部运到买方指定交货地点，验收合格后凭有效发票一票结算合同总价的80%；指导安装调试合格后再付合同总价款的10%，留合同总价的10%作质保金，待质保期满，设备无任何质量问题货款全部结清。交货期：在合同签订生效后3个月内即2012年4月11日前将货物运抵施工现场。2012年4月30日前指导安装调试完毕，具备生产条件。合同质保期：质保期为设备托运后12个月。若因买方原因设备投产时间推后，则双方约定质保期最多不超过卖方供货全部验收合格后18个月。迟延交货违约责任：因卖方原因不能按时交付使用，则每推迟三天须向买方支付违约金1万元，违约金最高金额不超过合同总价的5%。合同签订后湖北力拓公司于2012年4月27日向天瑞焦化公司交付货物。天瑞焦化公司于2012年5月22日支付货款100万元，2015年2月5日支付货款20万元，余合同价款5万元未付。
2012年3月15日，双方签订了编号为2012-057的《蒸氨塔、脱笨塔等设备商务合同书》及《技术协议》，合同总价款为410万元。付款办法：合同签订生效后设备制作完成初验合格具备发货条件，天瑞焦化公司支付合同总价的50%，全部运到买方施工现场双方验收合格付合同总价的20%；设备安装调试完毕并投运按性能考核指标验收合格后，凭有效发票一票结算付合同总价的20%；留合同总价的10%作为质保金，待质保期满，设备无任何质量问题货款全部付清。交货期：在合同签订生效后2个月内将货物全部运抵施工现场，3个月内安装调试完毕，具备生产条件。合同质保期：质保期为设备投运后12个月。若因买方原因设备投产时间推后，则双方约定质保期最多不超过卖方供货全部验收合格后18个月时间，以先到为准。迟延交货违约责任：因卖方原因不能按时交付使用，则每推迟三天须向买方支付违约金5000元（不足三天按三天计算），违约金最高金额不超过合同总价的5%。合同签订后湖北力拓公司于2012年7月27日向天瑞焦化公司交付该合同项下的第一批货物，最后一批货物交货时间为2012年8月19日。天瑞焦化公司于2012年7月24日支付205万元，2012年10月30日支付82万元，2014年12月19日支付20万元，共计307万元，余合同价款103万元未支付。
2012年3月15日，双方签订编号为2012-060的《硫铵洗净塔及洗笨塔内件采购商务合同书》及《技术协议》，合同总价款为66万元。付款办法：合同签订生效后设备制作完成初验合格具备发货条件，天瑞焦化公司支付合同总价的50%，全部运到买方施工现场双方验收合格付合同总价的20%；设备安装调试完毕并投运按性能考核指标验收合格后，凭有效发票一票结算付合同总价的20%；留合同总价的10%作为质保金，待质保期满，设备无任何质量问题货款全部付清。交货期：在合同签订生效后70天内将合同设备全部运抵施工现场。合同质保期：质保期为设备投运后12个月。若因买方原因设备投产时间推后，则双方约定质保期最多不超过卖方供货全部验收合格后18个月时间。迟延交货违约责任：因卖方原因不能按时交付使用，则每推迟三天须向买方支付违约金5000元。合同签订后，湖北力拓公司于2012年8月17日交付合同下的最后一批货物。天瑞焦化公司于2012年5月15日支付33万元，2012年10月30日支付13.2万元，2015年6月支付19.8万元，共计66万元整，已经支付完毕。
2012年4月22日，双方签订了编号为2012-083的《洗笨塔、脱硫塔等设备填料采购商务合同书》及《技术协议》，合同总价款为338万元。付款办法：合同签订生效后设备制作完成初验合格具备发货条件，天瑞焦化公司支付合同总价的50%，全部运到买方施工现场双方验收合格付合同总价的20%；设备安装调试完毕验收合格后，凭有效发票一票结算付合同总价的20%；留合同总价的10%作为质保金，待质保期满，设备无任何质量问题货款全部付清。交货期：在合同签订生效后2个月内将合同设备全部运抵施工现场，并安装调试完毕，具备生产条件。合同质保期：质保期为设备投运后12个月。若因买方原因设备投产时间推后，则双方约定质保期最多不超过卖方供货全部验收合格后18个月时间。迟延交货违约责任：因卖方原因不能按时交付使用，则每推迟一天须向买方支付违约金5000元。合同签订后，湖北力拓公司于2012年11月17日交付货物。天瑞焦化公司于2012年10月30日支付169万元，2013年8月30日支付30万元，2013年10月8日支付10万元，2013年11月17日支付25万元，共计234万元，余合同价款104万元未支付。
2013年9月23日，双方签订了编号为2013-083补的《商务补充合同》，合同总价款为68万元。交货期：50天。合同质保期：质保期为投产后1年。若因买方原因推迟投产，则双方约定质保期货到现场验收合格后18个月内。付款办法：合同签订生效后，买方付卖方合同总价的30%，卖方设备全部制作完毕，具备发货条件，买方付卖方合同总价的65%，卖方开始发货，同时开具17%的增值税发票，发票随货一起到。质保金5%，质保期满1年后无质量问题付清余款。合同签订后，湖北力拓公司于2014年2月26日交付货物。天瑞焦化公司2013年10月8日支付20万元，2014年1月27日支付44.6万元，共计64.6万元，余合同价款3.4万元未付。
2012年11月13日，双方签订合同编号为2012-174的《购货合同》一份，合同总价款为3.8万元。质量要求：按图纸及要求制作，保质期为正常使用1年。交货期限：湖北力拓公司于2012年11月30日前送货到天瑞焦化公司工地。付款方式：合同签订生效后，设备全部制作完毕具备发货条件，买方付卖方合同总价的70%，货到买方现场验收合格，卖方开具17%增值税有效发票，一票结算，买方付合同总价的25%；留5%质保金，待质保期满设备无任何质量问题一次性付清余款（无息）。合同签订后，湖北力拓公司于2013年4月6日将货物交付天瑞焦化公司，天瑞焦化公司于2013年3月20日支付2.66万元，余合同价款1.14万元未付。
另查明，上述六份合同中，湖北力拓公司已向天瑞焦化公司开具发票194.8万元，剩余发票均未开具。
上述事实有“商务合同书”、《技术协议》、《购货合同》、
发货清单、收货清单及原被告当庭陈述等在案予以证实。
本院认为，依法成立的合同受法律保护，双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。不履行或者不完全履行的应当承担继续履行、赔偿损失的责任。本案湖北力拓公司已向天瑞焦化公司供应了全部货物，且已过了合同约定的18个月质保期限，天瑞焦化公司就应当按照合同约定支付价款。故对湖北力拓公司要求天瑞焦化公司支付216.54万元货款的请求本院予以支持，对其要求支付利息的请求，因湖北力拓公司的货物存在部分延迟交付，且天瑞焦化公司已支付794.26万元，湖北力拓公司仅开具了194.8万元的发票，剩余款项发票至今未开具，在双方协商解决前，天瑞焦化公司有权拒绝支付相应货款，故湖北力拓公司要求支付延期利息的请求，本院不予支持。天瑞焦化公司反诉称湖北力拓公司迟延交货应承担违约金200万的请求，其中2012-014《硫铵换热器设备采购商务合同书》，湖北力拓公司迟延交货16天，违约金应为5万元。关于2012-057《蒸氨塔、脱笨塔等设备商务合同书》、2012-083《洗笨塔、脱硫塔等设备填料采购商务合同书》、2013-083补《商务补充合同》、2012-174《购货合同》迟延交货违约金的问题，湖北力拓公司称是由于天瑞焦化公司未按合同约定支付发货前款，违反在先付款义务，导致交货迟延，应有天瑞公司承担不利后果的理由，本院认为上述四个合同中，天瑞焦化公司首次支付款项的日期均超过了合同约定的交货期限，湖北力拓公司有权履行先履行抗辩权，抗辩理由成立，本院予以采纳，对天瑞焦化公司要求支付违约金的主张本院不予支持。关于2012-060《硫铵洗净塔及洗笨塔内件采购商务合同书》的迟延履行违约金，天瑞焦化公司在交货期限70日内的2012年5月15日支付了合同价款的50%，即33万元。但湖北力拓公司于2012年8月17日才将合同项下的最后一批货物交付天瑞焦化公司，迟延交付84天，依照合同约定违约金为14万元。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、六十七条、一百零七条、一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）汝州天瑞煤焦化有限公司于本判决生效后二十日内支付原告（反诉被告）湖北力拓能源化工装备有限公司货款216.54万元。
二、反诉被告（原告）湖北力拓能源化工装备有限公司于本判决生效后二十日内支付反诉原告（被告）汝州天瑞煤焦化有限公司违约金19万元。
三、驳回原告（反诉被告）湖北力拓能源化工装备有限公司的其他诉讼请求。
四、驳回反诉原告（被告）汝州天瑞煤焦化有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费24923万元由汝州天瑞煤焦化有限公司承担；反诉费11400元，有湖北力拓能源化工装备有限公司负担1083元，汝州天瑞焦化有限公司负担10317元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。
审 判 长 李俊杰
代理审判员 高向鹏
人民陪审员 冯小强
二〇一五年十二月十六日
书 记 员 郭俊朋