陕西省横山县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）陕0823民初1492号
原告陕西某某建筑安装工程有限公司。
被告某某建设集团有限公司第五建设公司。
被告陕西延长石油集团横山某某煤业有限公司。
二被告共同委托代理人高某某，男，陕西天佑律师事务所律师。
原告陕西某某建筑安装工程有限公司与被告某某建设集团有限公司第五建设公司、陕西延长石油集团横山某某煤业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年4月20日立案受理依法由审判员雷祥涛适用简易程序公开开庭进行了审理。原告陕西某某建筑安装工程有限公司的委托代理人齐志恒、被告某某建设集团有限公司第五建设公司、陕西延长石油集团横山某某煤业有限公司的共同委托代理人高某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称:2014年4月1日，原告（乙方）与被告某某建设集团有限公司第五建设公司（甲方）签订了陕西延长石油集团横山某某煤业有限公司钢结构工程承包合同。合同约定工程进度完成总工程量的70﹪时，甲方支付乙方工程款的60﹪。工程完工经验收合格后，甲方支付乙方总工程款的95%。所有设计变更及签证发生的费用在竣工结算后统一支付。合同签订后，原告按照合同约定完成了工作量，可被告未按照合同约定支付原告工程款。2014年10月份，原告所承包被告的工程竣工，2015年1月16日，被告才给原告出具了工程结算单，经结算，原告所承包工程总结算价为867208.90元。可被告至目前共计支付原告工程款500000元，现尚欠原告工程款共计367208元。现原告所承包工程早已竣工并交付使用。但被告某某建设集团有限公司第五建设公司以被告陕西延长石油集团横山某某煤业有限公司未付来工程款为由推托拒付。无奈，原告只得提起诉讼，请求法院依法判令：1、被告立即支付拖欠原告工程款人民币367208元；2、被告赔偿原告延期支付工程款造成的利息损失。利率以中国人民银行同期贷款利率的四倍计算。
原告向法庭提交下列证据：
1、钢结构工程承包合同1份。证明原告陕西某某建筑安装工程有限公司与被告某某建设集团有限公司第五建设公司依法签订的钢结构工程承包合同是双方的真实意思表示，该合同合法有效；2、横山某某煤矿钢构班（齐志恒）班组2014年总结算核定单1份。证明2015年1月16日，被告某某建设集团有限公司第五建设公司给原告出具了工程结算单，表明工程总结算价为867208.90元。
被告某某建设集团有限公司第五建设公司辩称：原告所诉原告承包被告工程属实。双方在承包合同中约定，工程总工期为45天，开工日期为2014年4月1日。付款方式为钢结构构件加工完毕后，钢构材料二货车进入施工现场甲方三个工作日内支付乙方进场200000元预付款；钢结构安装工程进度合格完成总工程量的70﹪时，甲方支付乙方总工程款的60%（包含预付款）。合同签订后，被告按约定向原告支付了200000元预付款。原告于2014年4月1日开始施工，直至2014年7月中旬尚未完成50%的工程量，导致工程发包方陕西延长石油集团横山某某煤业有限公司对被告某某建设集团有限公司第五建设公司罚款50000元。况且原告所述该工程于2014年10月份竣工也是不符合事实的，实际情况是截止2015年1月16日，原告所承包工程尚有部分补漆工程尚未完成。本项工程至今尚未验收和决算，2015年1月16日工程结算单没有被告方项目负责人杜为中的签字认可。因此应依法驳回原告的诉讼请求。
被告向法庭提交下列证据：1、钢结构工程承包合同1份。证明陕西某某建筑安装工程有限公司与某某建设集团被有限公司第五建设公司依法签订了工程承包合同。合同确定了双方的权利义务的事实；
2、2014年4月份的施工日记1组。证明2014年4月1日原告第一次材料进场、2014年4月23日原告第二次材料进场后，被告某某建设集团有限公司第五建设公司按合同约定向原告支付了200000元的预付款。被告并没有违约的事实；
3、给付工程款凭证银行转账凭证4份。证明被告于2014年4月3日向原告支付工程款100000元、2014年4月23日向原告支付工程款100000元、2014年8月5日向原告支付工程款200000元、2015年2月13日向原告支付工程款100000元。被告并没有违约的事实；
4、监理工程师通知单3份。证明按合同第四条约定，该工程总工期为45天，竣工日期应为2014年5月15日。合同第六条约定付款方式规定完成总工程量70%时，支付总工程款的60%（包含预付款）。但原告在2014年7月21日还为完成总工程量的50%，并由于工程延期被发包方处于50000元的罚款处罚。该工程直至2014年11月16日原告尚未完工，因此，不存在被告公司违约的事实；
5、2014年总结算核定单1份。证明本工程于2015年1月16日进行工程核定总价为867208.90元，但尚有部分补漆等工程返工，因冬季无法施工，需延至2015年春季施工。因此，项目经理未在审批意见处签字认可。该工程至今尚未验收，因此没有进行工程结算。
被告陕西延长石油集团横山某某煤业有限公司辩称：被告公司与原告并没有合同关系，原告起诉被告于法无据，应驳回原告的诉讼请求。
经庭审质证，被告对原告提供的证据发表如下质证意见：对原告提供的证据1无异议，认为符合客观事实。证据2真实性无异议，但对证明目的有异议，认为该结算单没有被告某某建设集团有限公司第五建设公司的项目经理杜为中的签字认可，不能认定该结算单是双方对工程总结算的依据。原告对被告提供的证据发表如下质证意见：对被告提供的证据1、2、3无异议，认为上述证据客观真实。证据4、5的真实性无异议，但对证明目的有异议，认为原告停工的原因是被告不按合同约定支付原告工程款，原告按合同约定已完成了合同约定的工作量。工程总发包方被告延长石油集团横山某某煤业有限公司对被告某某建设集团有限公司第五建设公司罚款50000元没有依据。结算单是双方的技术人员认定核算的，结算的事实是存在的。
本院对原、被告提供的证据作如下认定：原告提供的证据1是原、被告双方真实意思表示，且客观真实，被告无异议，可以认定。证据2，虽被告认为该结算单中没有被告某某建设集团有限公司第五建设公司项目经理杜为中的签名，但该结算真实存在，并有被告公司委派的技术员签名确认，况且该工程已交付使用，故本院认为该结算单的结果具有真实性。被告提供的证据1与原告提供的合同相一致，双方对此合同均无异议，可以认定。证据2、3，原告无异议，上述证据符合证据的客观性、真实性、关联性，本院对其的证明力予以认定。证据4，原告对其的真实性无异议，但对证明目的有异议，该证据明确记载原告方在施工过程中存在拖延工期的情形，本院对其的证明了予以确认。证据5，与原告提供的证据2相一致，认证意见同前。
本院根据双方当事人的陈述、经庭审举证、质证及认证查明以下事实：
2014年4月1日，原告（乙方）与被告某某建设集团有限公司第五建设公司（甲方）签订了陕西延长石油集团横山某某煤业有限公司钢结构工程承包合同。合同约定工程总工期为45个日历天，开工日期于2014年4月1日开始。工程款计价方式为按图纸结合现场实际完成的钢材工程量计算：每吨8300元。付款方式为：钢结构构件加工完毕后，钢结构二货车进入施工现场甲方三个工作日内支付乙方进场200000元预付款；钢结构安装工程进度合格完成总工程量的70%时，甲方支付乙方总工程款的60%（包含预付款）。工程完工经验收合格后，甲方支付乙方总工程款的95%。工程质量保质金为工程结算价款的5%，全部工程验收合格交付使用二年后无质量问题一次付清。所有设计变更及签证发生的费用在竣工结算后统一支付。同时合同还约定了违约责任，及拖延总工期在15天以上的，乙方向甲方支付每天2000元为延期违约金。合同签订后，原告按照合同约定组织施工，被告按照合同约定支付原告第一期工程款200000元。直至2014年7月21日，原告还没有完成钢结构安装的50%。2014年8月5日，被告某某建设集团有限公司第五建设公司向原告支付工程款200000元。2015年1月16日，原被告双方组织工程技术人员对所承包的工程量进行了结算，最终核定总工程款为867208.90元。2015年2月13日，被告某某建设集团第五建设公司又向原告支付工程款100000元。现尚欠原告工程款共计367208元。现原告所承包工程早已竣工并交付使用。但被告某某建设集团有限公司第五建设公司以被告陕西延长石油集团横山某某煤业有限公司未付来工程款为由推托拒付。无奈，原告只得提起诉讼，请求法院依法判令：1、被告立即支付拖欠原告工程款人民币367208元；2、被告赔偿原告延期支付工程款造成的利息损失。利率以中国人民银行同期贷款利率的四倍计算，从2014年11月30日起计算至付清工程款之日止。
本院认为，被告某某建设集团有限公司第五建设公司将承包到的陕西延长石油集团横山某某煤业有限公司某某矿井及选煤厂块煤仓、产品仓楼梯、检修平台及吊轨梁工程发包给原告，原告对该工程进行了工程建设，被告应支付原告工程款，双方形成了建设工程施工合同关系。本案争议的焦点为原告所承包工程是否竣工验收交付以及原告方在施工过程中是否违约。经审理查明：原告不能提供所承包工程的验收报告，被告辩称该工程截止现在亦未组织验收。但对2015年1月16日的工程结算总价款及该工程结算后即交付业主使用均予以认可。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”。据此，本院推定为原告所承包工程的竣工交付日期为2015年1月16日。关于原告是否违约的问题，原被告在合同中约定，该工程工期为45个工作日，开工日期为2014年4月1日。从被告提供的工程监理工程师对原告的通知单反映，原告在2014年7月21日之前还没有完成工程总工程量的50%，导致业主对被告某某建设集团有限公司第五建设公司予以经济处罚。故原告已构成了违约。依照原被告之间签订的承包合同中关于违约责任的约定，原告应承担相应的违约金。但合同中关于违约金的约定过分高于给被告造成的损失，应予适当减少，本院酌定为原告应承担违约金50000元。原告诉求被告应承担拖欠工程款利息的观点，依照相关法律规定，因双方没有对拖欠工程款约定利息，所拖欠工程款应从2015年1月16日起按照年利率6%计息至付清之日止。原告诉求被告陕西延长石油集团横山某某煤业有限公司应承担支付拖欠工程款的观点，因被告陕西延长石油集团横山某某煤业有限公司不是合同的相对方，故原告此观点本院不予支持。因该工程保质期尚未到期，按照合同约定，被告应于工程保质期到期后，在原告承担了工程质量保修义务后，被告应支付原告按总工程款867208.9元的5%的保质金。据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项、第十七条的规定，判决如下：
1、被告某某建设集团有限公司第五建设公司应本判
决生效后10日内支付原告陕西某某建筑安装工程有限公司工程款323848元，并从2015年1月16日起至付清之日止按年利率6%计算利息。下余43360元应当于2017年1月16日工程质量保质期到期后，在原告承担了工程质量保修义务后，由被告某某建设集团有限公司第五建设公司一次性支付于原告；
二、原告陕西某某建筑安装工程有限公司支付被告某某建设集团有限公司第五建设公司因违约造成被告公司经济损失人民币50000元;
三、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费9300元，减半收取4150元，由被告负担3000元，由原告负担1150元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省榆林市中级人民法院。
(此页无正文)
审判员 雷祥涛
二〇一六年七月十三日
书记员 王媛媛