新疆维吾尔自治区哈密地区中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）哈中民二终字第155号
上诉人（原审被告）：新疆七星建工集团有限责任公司，住所地：库尔勒市石化大道。
法定代表人：许松江，董事长。
委托代理人：李文军，新疆嘉峰律师事务所律师。
委托代理人：张志力，男，汉族，新疆七星建工集团有限责任公司哈密分公司项目经理。
被上诉人（原审原告）：新疆凯龙保温防腐有限公司，住所地：乌鲁木齐市钱塘江路06号公司大院院北。
法定代表人：黄奎，董事长。
委托代理人：刘刚，新疆伯仲律师事务所律师。
上诉人新疆七星建工集团有限责任公司（以下简称七星公司）因与被上诉人新疆凯龙保温防腐有限公司（以下简称凯龙公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服哈密市人民法院（2013）哈市民二初字第405号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人七星公司的委托代理人李文军、张志力、被上诉人凯龙公司的委托代理人刘刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审查明，2007年5月23日，原告凯龙公司与被告七星公司签订外墙保温工程承包施工合同书，七星公司将国投罗钾哈密单身公寓外墙保温工程分包给凯龙公司，该合同约定：一、工程名称：国投罗钾哈密单身公寓小区；二、工程承包范围：外墙清理、放线找平、粘贴苯板、打锚铨、挂网格布、抹罩面保温砂浆。其他内容为外墙涂料腻子装饰另定；三、工程数量：按实际保温聚苯板面面层面积展开计算，暂定外墙保温面积为8000㎡；五、工程造价包含内容为外墙涂料及防水腻子，保温层厚度为5㎝的外墙保温包工包料单价为97元∕㎡。保温层厚度窗边3㎝外墙包工包料综合价97元∕㎡。暂定工程总造价为77（柒拾柒万）万元。第十三条第3款备注：（1）、本工程外墙为GPS挤塑板；（2）、外墙保温工程含外架，如七星公司提供外墙架子按每平方米4元扣除；（3）、外墙保温做到罩面砂浆刮完为止；（4）、屋面80㎜厚度的挤塑板，增加厚度，但价格不增加。双方签订协议后，凯龙公司即进入工地进行施工，七星公司向凯龙公司陆续支付了部分工程款。后双方未进行结算，双方就工程量及部分工程单价发生争议，七星公司未向凯龙公司支付剩余工程款，引起诉讼。原审另查，经对账，双方均认可七星公司已向凯龙公司支付的工程款数额为700908元。又查，2007年9月27日，哈密国投罗钾单身公寓住宅楼1#2#3#楼外墙保温面积测算表中载明：“按照双方签订的2007年5月23日的《外墙保温工程承包施工合同书》的约定，经双方依据1#2#3#楼的图纸及现场测算，我公司对1#2#3#楼的外墙保温的施工面积为9433.60平方米。（其中，实做面积9313.60平方米，增加变更面积120平方米。）以上施工面积恳请项目部给予确认。”李良在该份面积测算表中签名确认并载明：“以上面积经测算属实”。庭审中，七星公司认可李良系其在该工程的技术员，且2007年5月23日七星公司与凯龙公司签订的外墙保温工程承包施工合同书中，李良作为七星公司的委托代理人在合同中签字。再查，涉案的外墙涂料及防水腻子工程凯龙公司未做。2010年11月15日，新疆顺达价格评估有限公司出具报告书，认定：乳胶漆抹灰面721.98元／100㎡，产生鉴定费10000元。
原审认为，原告凯龙公司与被告七星公司签订的外墙保温工程承包施工合同书，系双方当事人的真实意思表示，符合法律规定，合同合法有效，故双方均应严格履行。凯龙公司从七星公司承包了国投罗钾哈密单身公寓楼外墙保温工程，工程完工后，七星公司应及时与凯龙公司对工程进行决算并向凯龙公司支付剩余的工程款，没有及时决算并向凯龙公司支付剩余工程款，七星公司应承担相应的民事责任。对于付款情况，经对账双方均认可已支付工程款为700908元，原审予以确认。双方争议的焦点为：一、哈密国投罗钾单身公寓住宅楼1#2#3#楼外墙保温面积如何确定。2007年9月27日的外墙保温面积测算表中已载明：“1#2#3#楼的外墙保温的施工面积为9433.60平方米”，七星公司辩称该份测算表中其并未盖章确认，但李良在该份面积测算表中已签名确认，庭审中，七星公司认可李良系其在该工程的技术员，李良亦作为七星公司的委托代理人与凯龙公司签订了外墙保温施工合同，七星公司未在规定的期限内向本院提交其与国投罗钾对该工程的决算书，对此七星公司应承担举证不能的法律后果，故哈密国投罗钾单身公寓住宅楼1#2#3#楼的外墙保温面积，原审确认为9433.60平方米。二、涉案工程款应如何确定。凯龙公司主张工程单价97元／㎡不包含外墙涂料及防水腻子，但双方签订的合同载明：“工程造价包含内容外墙涂料及防水腻子”，因双方对此在合同中已明确作出约定，故对凯龙公司的该主张，原审未支持。新疆顺达价格评估有限公司出具报告书认定：乳胶漆抹灰面721.98元／100㎡，故外墙涂料及防水腻子的价款应为68108.70元（721.98元／100㎡×9433.60㎡），此款应从工程总价款中扣除。综上，原审确认涉案工程的工程总价款应为846950.50元（9433.60㎡×97元／㎡-68108.70元），扣除七星公司已支付的工程款700908元，七星公司还应向凯龙公司支付工程款146042.50元。对凯龙公司主张的利息损失，因双方对工程一直未进行决算，工程款处于不确定状态，故对利息损失原审未支持。根据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，遂判决：一、被告新疆七星建工集团有限责任公司于本判决生效之日起七日内向原告新疆凯龙保温防腐有限公司支付工程款146042.50元。二、驳回原告新疆凯龙保温防腐有限公司的其他诉讼请求。案件受理费5081元，由被告新疆七星建工集团有限责任公司负担2944元，由原告新疆凯龙保温防腐有限公司负担2137元；鉴定费10000元，由原告新疆凯龙保温防腐有限公司负担5000元，被告新疆七星建工集团有限责任公司负担5000元；邮寄送达费40元，由被告新疆七星建工集团有限责任公司负担。
被告七星公司不服一审判决向本院提起上诉的主要理由是，原审认定哈密国投罗钾单身公寓住宅楼1#2#3#楼的外墙保温面积为9433.60㎡错误。案外人李良是上诉人七星公司的技术人员，七星公司仅授权李良在2007年5月23日签订外墙保温工程承包施工合同书。涉案工程结算时间是2010年，而李良在2007年年底已经离开涉案工程项目部，七星公司未授权李良对工程进行结算。李良出具的情况说明证实李良是受胁迫在结算单上签的字，而且签字时间也是错误的。故李良签字的结算单不能作为认定哈密国投罗钾单身公寓住宅楼1#2#3#楼外墙保温面积的依据。请求二审法院依法改判。
被上诉人凯龙公司答辩认为，原审认定李良签字的结算单是正确的。2007年5月23日的外墙保温工程承包施工合同书是上诉人七星公司授权李良签订的，工程竣工报验单、第十七次监理例会会议签到表中均显示李良是项目经理。即使李良不是项目经理，其作为七星公司的工作人员，李良签字的行为也是代表七星公司。请求二审法院维持原判。
上诉人七星公司二审向法庭提交了2014年5月14日国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司出具的证明，证实国投罗钾单身公寓住宅楼1#2#3#楼外墙保温面积为8940㎡。
经质证，被上诉人凯龙公司对证明不认可，认为该证明是上诉人七星公司与国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司的结算结果，与凯龙公司无关。因该证明加盖国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司公章，本院予以确认。
经二审审理查明，原审法院查明的事实属实，本院予以确认。
二审另查明，2014年5月14日国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司出具证明载明：我公司与新疆七星建工集团有限公司签订国投罗钾哈密单身公寓楼1#、2#、3#的施工合同，经我公司与新疆七星建工集团有限公司结算，1#、2#、3#楼的外墙保温工程总面积为8940平方米，特此证明。
本院认为，本案双方当事人争议的焦点问题是被上诉人凯龙公司施工的国投罗钾单身公寓住宅楼1#2#3#楼外墙保温面积如何确定。凯龙公司主张其施工面积为9433.60㎡的依据是2007年11月28日案外人李良签字的结算单。对于李良的身份，虽然外墙保温工程承包施工合同书是李良签订的，但该合同有项目部工程资料专用章，结算单中仅有李良签字，未加盖公章。依据2014年5月14日国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司出具的证明，1#2#3#楼外墙保温面积为8940㎡。国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司作为发包方，其依据国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司与七星公司的结算结果给七星公司支付工程款，凯龙公司是国投罗钾单身公寓住宅楼1#2#3#楼外墙保温工程的实际施工人，七星公司亦应当依据上述结算结果给凯龙公司支付工程款，故本院认定凯龙公司施工的国投罗钾单身公寓住宅楼1#2#3#楼外墙保温面积为8940㎡。一审多计算工程款（9433.60㎡-8940㎡）×97元／㎡=47879.20元，应予扣减。综上，七星公司的上诉请求有充分证据证实，本院予以支持。原审判决部分事实认定错误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、撤销哈密市人民法院（2013）哈市民二初字第405号民事判决；
二、上诉人新疆七星建工集团有限责任公司于本判决送达之日起七日内支付被上诉人新疆凯龙保温防腐有限公司工程款98163.30元；
三、驳回被上诉人新疆凯龙保温防腐有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二审案件受理费3221元，由上诉人新疆七星建工集团有限责任公司负担2224元，被上诉人新疆凯龙保温防腐有限公司负担997元，邮寄送达费70元，上诉人新疆七星建工集团有限责任公司负担；一审案件受理费5081元，由上诉人新疆七星建工集团有限责任公司负担2254元，被上诉人新疆凯龙保温防腐有限公司负担2827元；鉴定费10000元，由上诉人新疆七星建工集团有限责任公司负担5000元，被上诉人新疆凯龙保温防腐有限公司负担5000元，邮寄送达费40元，由上诉人新疆七星建工集团有限责任公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 朱 滢
代理审判员 张 晓 丽
代理审判员 阿仙古丽·买买提
二〇一四年九月十五日
书 记 员 肖 存 军