湖南省湘潭市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘03民终1210号
上诉人（原审被告）：天元置业有限公司，住所地湖南省湘潭市雨湖区熙春路17号。
法定代表人：刘建元，该公司董事长。
委托诉讼代理人：卢炯，湖南潭州律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王珊，湖南潭州律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：黄禹哲。
委托诉讼代理人：余剑，湖南红都律师事务所律师。
委托诉讼代理人：魏可心，湖南红都律师事务所律师。
上诉人天元置业有限公司因与被上诉人黄禹哲房屋买卖合同纠纷一案，不服湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2016）湘0302民初669号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年8月25日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
天元置业有限公司上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判或者发回重审；2、一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：一审判决认定事实错误，被上诉人逾期支付购房款，应相应顺延上诉人的交房日期，一审未认可该事实错误。根据上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》的约定，被上诉人应于2014年10月30日前办理按揭贷款，但被上诉人实际于2014年12月30日将贷款支付至上诉人指定监管账户，延期61天。根据《商品房买卖合同》第十条第5项第2款的约定，上诉人可根据被上诉人延期支付购房款而据实延期，则上诉人的交房时间应顺延至2015年5月31日。被上诉人一审提交的购房发票充分证明延期支付购房款事实，一审判决未予认定，系事实不清。被上诉人陈述由上诉人代为办理贷款，但没有提供相应授权委托手续，也未提交上诉人收取代办贷款手续的收据，一审判决径行认定是由上诉人代为办理按揭贷款的事实错误。
被上诉人黄禹哲答辩称：被上诉人在一审提交了代办手续，上诉人收取了相应费用，被上诉人在合同约定的时间内支付了购房款，履行了义务。合同第十条第二款并未约定是在2014年10月30日前办理好贷款，上诉人也没有提交证据证明系被上诉人的原因导致贷款延期发放。
黄禹哲向一审法院起诉请求：判令天元置业有限公司支付逾期交房违约金17573元（从合同约定的交付日期计算至实际交房之日止，暂计17573元），并承担本案诉讼费用。
一审法院认定事实：2014年10月17日，原告黄禹哲（买受人）与被告天元置业有限公司（出卖人）签订《商品房买卖合同》。合同约定，买受人购买出卖人开发的位于雨湖区*号房屋，建筑面积148.94㎡，单价3430元／㎡，总金额为510864元。付款方式为：按揭付款，买受人于2014年9月28日前将首付款290864元存入指定监管账户，余款220000元于2014年10月30日前办理银行按揭，将按揭款存入指定监管账户。房屋交付期限为2015年8月31日前，但遇下列特殊情况，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起10日内告知买受人的；2、买受人未按时付款或未办理好按揭手续及因买受人原因未按时办理入伙手续。违约责任约定：买受人逾期付款，逾期在30日之内，自合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金，合同继续履行；出卖人逾期交房，除合同第十条规定的特殊情况外，逾期在30日之内，自第十条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；合同还就双方的其他权利、义务进行了约定。2014年9月28日，原告将首付款290864元汇入被告指定监管账户，被告于当日向原告出具了收购房款290864元的“预收款专用凭据”。2014年10月17日，双方在湘潭市房地产产权监督管理处办理了电子合同备案登记。原告黄禹哲与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签订《个人住房（商业用房）借款合同》（该委托借款合同由原告委托被告代办，采用所购房屋抵押加被告天元置业有限公司提供担保方式），原告在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行贷款220000元（期限10年）。2014年12月30日，中国建设银行股份有限公司湘潭市分行通过银行转账方式将原告贷款的220000元直接汇至被告天元置业有限公司商品房预售款监管专户。2014年12月30日，被告向原告出具收原告购房款220000元的“预收款专用凭据”。依据双方签订的《商品房买卖合同》第十条第一款，被告应在2015年8月31日前将竣工验收合格的房屋交付原告使用，因被告未交付原告经验收合格的房屋，为此原告诉至法院。另查明：本案涉案房屋，被告天元置业有限公司尚未取得办理房屋产权登记所必需的《竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等证明文件。
一审法院认为：原、被告所签订的《商品房买卖合同》，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方应当全面履行。本案纠纷的引发，系被告未按合同约定向原告及时交付验收合格的房屋，对此被告应承担全部责任，原告要求被告按合同约定支付延期交房的违约金，理由成立，其请求应予以支持。被告天元置业有限公司提出的“原告诉争房屋因湘潭市民政局的原因导致工程延期，系无法预见也无法控制的因素”的辩解意见，因原、被告系商品房买卖合同关系，而被告天元置业有限公司与湘潭市民政局隶属其他法律关系，二者的主体、法律关系均不相同，被告延期交付房屋，并非不可抗力，据此要求免除其违约责任，不符合法律规定及双方当事人的约定，对其辩解应不予采纳。被告天元置业有限公司提出的“原告逾期支付购房款61天，被告交房时间应相应顺延”的辩解意见，合同第十条第二款第2项约定出卖人可延期交付房屋的三种特殊情形，即①买受人未按时付款；②买受人未办理好按揭手续；③买受人未按时办理入伙手续。双方合同约定是“2014年10月30日前办理银行按揭”，并非2014年10月30日前必须办理好银行按揭，且本案银行贷款，系原告委托被告代办，被告在庭审中并未提交因原告提交的办理贷款资料不齐等原因，导致银行贷款迟延发放的相关证据，同时，本案已办妥银行按揭，其按揭贷款已由贷款银行直接汇至指定监管账户，故被告辩称原告延期61天支付购房款，应相应顺延被告交房时间至2015年5月31日的主张不成立。被告提出的“已履行通知收房义务”的辩解意见，根据法律规定及双方所签合同第十条第一款（1）项、第十三条第一款的约定，房屋交接时，被告应向原告出示经竣工验收合格的《竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等证明文件，但庭审中被告未提交双方办理房产交接的相关证据，同时本案所涉商品房，至2016年3月15日止，被告尚未取得湘潭市建设工程质量安全监督管理站核发的商品房验收合格证，即使被告通知了原告交房，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款之规定，故对被告的该项辩解意见亦不予采纳。据此，依据《中华人民共和国民法通则》第五条、第一百零六条第一款、第一百一十一条、第一百三十四条第一款（八）项、《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百三十八条、《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款之规定，遂判决：被告天元置业有限公司在本判决生效之日起十日内向原告黄禹哲支付延期交付房屋违约金17573元（已计算至2016年3月10日止）。此后的违约金从2016年3月11日起计算至实际交房之日止，仍按购房款总额510864元的每日万分之一标准计算。一审案件受理费240元，减半收取120元，由被告天元置业有限公司负担。
本院二审期间，上诉人没有提交新证据，被上诉人提交了以下证据：1、湘潭晚报复印件一张，2、潭建质安监函（2016）21号关于要求组织竣工验收的函，3、建设工程竣工预验收整改通知，三份证据拟证明上诉人的房屋达不到交房条件。
上诉人对被上诉人的证据质证如下：该三份证据均无原件，对其真实性、合法性、关联性均有异议。
对被上诉人提交的证据，因无原件核对，上诉人不予认可，本院不予采信。
经审理查明，双方签订的《商品房买卖合同》第十条约定出卖人应在2015年3月31日前交付房屋。一审查明的其他事实属实，本院予以确认。
本院认为，结合当事人的诉辩理由及查明的事实，本案争议焦点为：
一、一审判决认定被上诉人支付购房款的事实是否清楚。
被上诉人一审提交了代办费收据，上诉人在一审庭审时对该证据的真实性和合法性均未表示异议，仅以没有财务公章及未写明代办事项为由认为不能达到证明由上诉人代办按揭贷款的目的，但上诉人未提交任何足以反驳的证据，在上诉人未否认收取被上诉人代办费及举证证明上诉人与被上诉人之间还存在其他代办关系的情形下，一审认定被上诉人委托上诉人代办银行按揭贷款并无不当。上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》中约定2014年10月30日前办理银行按揭，并未约定银行按揭借款也必须于2014年10月30日前支付至指定监管账户，且没有证据证实因被上诉人原因导致银行按揭贷款的延迟发放，故被上诉人与银行签订按揭借款合同的行为应视为已履行了合同约定的按揭付款义务。一审判决认定被上诉人支付房款的事实正确。
二、一审认定上诉人未履行交房义务的事实是否清楚。
根据上诉人与被上诉人签订的合同约定以及法律规定，上诉人向被上诉人交付房屋时应提交商品房经竣工验收合格的证明以及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》，并签署房屋交接单，但上诉人至今未能出示商品房经竣工验收合格的证明以及《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》，以及已向被上诉人交接的证据，上诉人仅以与被上诉人签订《天元置业金桂楼项目房屋装修管理协议》主张履行了交房义务，不符合双方签订的合同约定以及法律规定。原判认定上诉人未履行交房义务的事实正确。
综上，天元置业有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，程序合法，适用法律正确，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费240元，由上诉人天元置业有限公司负担。
本判决为终审判决。
（本页无正文）
审 判 长 朱卫平
审 判 员 唐 逊
审 判 员 肖 锋
二〇一六年十一月十八日
代理书记员 谭 茜
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。