.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区永宁县人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2017）宁0121民初1917号原告：李小宾，男，1987年3月28日出生，汉族，中专文化程度，农民，住宁夏回族自治区永宁县。被告：罗国恩，男，1970年10月28日出生，汉族，大学文化程度，个体，住甘肃省环县。委托诉讼代理人：罗国琼（系被告罗国恩之弟），男，1981年5月9日出生，汉族，高中文化程度，农民，住甘肃省环县。被告：李吉仁，男，1959年8月30日出生，汉族，个体，住内蒙古自治区。被告：江苏神龙海洋工程集团有限公司，住所地江苏省靖江市。法定代表人：张桂清，系该公司经理。委托诉讼代理人：蒋云，男，1963年3月9日出生，汉族，大学文化程度，系该公司经营部经理，住江苏省靖江市。被告：宁夏钢协房地产开发有限公司，住所地宁夏回族自治区永宁县。法定代表人：马国忠，该公司经理。委托诉讼代理人：张卫，宁夏颢振德律师事务所律师。原告李小宾与被告罗国恩、李吉仁、江苏神龙海洋工程集团有限公司（以下简称江苏神龙工程公司）、宁夏钢协房地产开发有限公司（以下简称宁夏钢协开发公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年7月4日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告李小宾、被告罗国恩的委托诉讼代理人罗国琼、被告江苏神龙工程公司的委托诉讼代理人蒋云、被告宁夏钢协开发公司的委托诉讼代理人张卫到庭参加诉讼，被告李吉仁经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告李小宾向本院提出诉讼请求：1.判令四被告支付原告工程款106631.00元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与被告于2014年6月12日就永宁县杨和康城12#楼商铺1-2标段、自行车库2、3、4#、72#楼会所分别签订《建设施工合同》各一份，约定由原告负责外墙保温、室内外腻子，材料由原告负责，被告按照原告工程进度付款。原告积极履行了自己的义务，工程按时交工，被告出具结算单一张，工程款合计751741.00元，减去已付的389500.00元及房屋顶账255610.00元，下欠106631.00元。在被告施工过程中，被告使用的技术员由于看图纸失误把72#楼外墙真石漆看成外墙涂料，造成原告材料及人工损失5万余元，另外由于被告内外墙抹灰裂缝极多及被告给原告造成损失较大，经双方协商，最终由被告李吉仁、罗国恩和原告达成一致，补偿损失2万元及公寓楼顶账价格太高补偿原告3万元，合计5万元，并出具一份补签协议，该5万元被告已于2016年年底支付。由于顶房无法拿到现金，工人工资至今拖欠太多。被告欠原告工程款106631.00元，经原告多次讨要未果。被告的行为严重损害了原告的利益。原告为维护合法权益，特诉至法院。被告罗国恩辩称，原告所述被告欠其工程款与事实不符，被告罗国恩不能认同。理由有以下五点：一、涉案工程并未按时交工。原告从2013年3月份开始施工，到2015年底都没有交工，2015年11月29日，经被告罗国恩、李吉仁和原告协商达成协议，工程保质保量于2015年12月10日前全部完工，结果原告一直干到2016年的6月份，给被告方带来一定的损失。二、原告所述被告方技术员交错图纸给其造成损失5万元和内墙抹灰裂缝损失补偿2万元不属实，涉案工程是连工带料包给原告的，技术由其自己负责，被告方只负责验收。三、原告所述顶房价格太高补偿3万元不属实，顶房是原告和宁夏钢协开发公司协商后由其双方直接签订合同，原告所述补签协议被告罗国恩不清楚，不存在补偿3万元的事实。四、原告所述2016年底被告给付5万元的补偿款不属实，实际是被告于2017年1月25日给原告支付工程款5万元，不是补偿款。五、涉案工程合计价款751741.00元，减去被告方已付的工人工资389500.00元、宁夏钢协开发公司顶房价款255610.00元和被告于2017年1月25日支付的工程款5万元，剩余56631.00元。因原告未进行维修导致被告江苏神龙工程公司委托李吉仁结算时扣留内外墙维修金10万元，应由原告承担，加上原告逾期交工4个月所产生的被告方管理人员工资8万元，原告共计给被告罗国恩造成损失18万元，减去原告的剩余工程款56631.00元后，原告还倒欠被告罗国恩123369.00元。被告李吉仁未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见和证据。被告江苏神龙工程公司辩称，涉案工程不属于被告江苏神龙工程公司正常承建的工程项目，是由陆家骏私刻江苏神龙工程公司印章与被告宁夏钢协开发公司签订的施工合同；且在整个施工过程中，所有的施工队伍均是由被告宁夏钢协开发公司自行寻找，江苏神龙工程公司未参与组织施工，江苏神龙工程公司并不清楚有该工程项目，只是在2016年7月份，宁夏钢协开发公司请求江苏神龙工程公司为其开具发票时本公司才知悉该项目；且在整个工程施工过程中，包括2016年年底发放的工程款均是由被告宁夏钢协开发公司直接发放给承包人，所以涉案工程款应由被告宁夏钢协开发公司支付，江苏神龙工程公司不应承担责任。被告宁夏钢协开发公司辩称，宁夏钢协开发公司与原告没有签订过合同，双方没有任何合同法律关系，宁夏钢协开发公司对原告没有付款的法定义务。原告直接要求宁夏钢协开发公司向其支付工程款没有事实和法律依据，请求法院依法驳回原告对宁夏钢协开发公司的诉讼请求。对于被告江苏神龙工程公司的答辩意见，需要该公司向法庭出示公章是伪造的相关证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织到庭的当事人进行了质证。经本院审查，原告提交的1.承包合同三份及证明一份、补充协议、协议、结算清单各一份，其中证明由郭洪友、李吉仁、罗国恩签字，其余证据均加盖”江苏神龙海洋工程有限公司”印章并分别由郭洪友、李吉仁、罗国恩等人签字，被告罗国恩除对李吉仁签字的补充协议以其不知情提出异议外，对其余证据没有异议，被告宁夏钢协开发公司对加盖其公司印章的（顶房）协议没有异议，被告江苏神龙工程公司虽然以上述证据中加盖的其公司名称的印章是陆家骏私刻由被告李吉仁使用的，其公司并不知道具体情况为由提出异议，但根据该公司的陈述和庭后提交的备忘录，事实上追认了被告李吉仁以其公司名义实施的相关行为，该组证据来源合法、内容明确，可以相互印证，证明原告所主张的相关事实，本院予以确认；2.施工要求一份，没有相关人员签字或盖章，也不能证明是被告方相关人员出具，到庭的被告均不认可，不具有证明力，本院不予确认。被告罗国恩提交的1.收条、承诺书、协议书各一份（均系复印件），原告对其真实性均没有异议，可以证明被告向原告支付人工工资及原告与被告罗国恩签订协议书约定施工期限等事项的事实，本院予以确认；2.结算清单一份，系复印件，没有原告签字，原告也不予认可，不具有证明力，本院不予确认。被告宁夏钢协开发公司提交的承诺一份，原告承认是其签字，可以证明原告曾向被告宁夏钢协开发公司出具内容为工资全部结清的承诺书事实，本院予以确认。被告江苏神龙工程公司庭后提交了授权委托书二份及其与被告宁夏钢协开发公司签署的备忘录一份，经质证，被告宁夏钢协开发公司没有异议，本院予以确认。被告李吉仁未到庭进行答辩、举证、质证，视为放弃相关权利。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告江苏神龙工程公司（江苏神龙海洋工程集团有限公司）原名称为江苏海洋工程有限公司。被告李吉仁以该公司名义承建了被告宁夏钢协开发公司发包的永宁县”杨和康城”4#、12#、26#、72#楼会所以及涉案的自行车库2、3、4#建设工程，并将部分工程交由被告罗国恩等人组织施工，后其工地相关负责人员先后于2015年4月7日、5月31日、6月12日与原告签订三份承包合同，分别将永宁县杨和康城12#楼商铺1-2标段、自行车库2、3、4#、72#楼会所外墙保温、防水涂料等分项工程分包给原告施工。合同甲方处均加盖”江苏神龙海洋工程有限公司”印章。原告进行了施工。2016年1月28日，由罗伟、被告罗国恩与原告结算后出具一份结算清单，载明扣除应付款10%的维修金75174.00元，减去已付款、顶房价款及各项扣款，下欠原告31457.00元。（2016年）3月23日，被告李吉仁又与原告签订一份补充协议，约定杨和办公楼72#经罗总协议补偿原告3万元，后期维修工程量大补偿原告2万元，总计5万元，但原告必须维修到交工为止，包括内外墙全部。上述结算单、补充协议结算人及落款处均加盖”江苏神龙海洋工程有限公司”印章。2016年7月12日，被告宁夏钢协开发公司（甲方）与被告江苏神龙工程公司（乙方）就涉案工程相关事宜签署一份备忘录，主要内容为双方签订的施工合同中乙方印章系他人私刻，该项目目前已竣工交付，处于决算审计阶段，为配合甲方工程决算等相关手续，乙方暂且承认该工程施工合同，合同总金额30246758.00元；甲方自备忘录签订之日起将该项目所有工程尾款汇入乙方指定账户；即日起撤销对李吉仁在该项目上的所有委托授权，之前代表乙方同甲方签订的合同，乙方予以认可，李吉仁对该项目具有联络、决算、审计、请款、催款的工作。2017年1月24日，原告为领取人工工资向被告宁夏钢协开发公司出具一份书面承诺，承诺该公司协调解决原告工资5万元，本人工资全部结清，后被告于2017年1月25日给付原告工资5万元。本院认为，被告李吉仁以被告江苏神龙工程公司名义承建被告宁夏钢协开发公司发包的涉案工程后，其工地相关负责人员与原告签订三份承包合同，将部分分项工程分包给原告施工，合同甲方处均加盖”江苏神龙海洋工程有限公司”印章。被告江苏神龙工程公司事后与被告宁夏钢协开发公司签署备忘录，追认了被告李吉仁使用其公司名称的印章与被告宁夏钢协开发公司签订施工合同的行为及决算行为，原告有理由相信被告李吉仁及其工地相关负责人员是代表被告江苏神龙工程公司与其签订承包合同及进行结算，由此产生的民事法律责任依法应由被告江苏神龙工程公司承担。原告签订承包合同后进行了施工，双方并进行了结算，涉案工程已于2016年7月12日前竣工交付，被告江苏神龙工程公司应按照结算数额及约定的补偿数额及时向原告支付工程款，结算清单载明扣除维修金75174.00元，下欠工程31457.00元，后被告李吉仁以该公司名义与原告签订补充协议，约定补偿原告5万元，双方未明确约定维修金预留期限，现涉案工程已经竣工交付超过一年，被告江苏神龙工程公司应将扣留的维修金一并支付，上述款项合计156631.00元，减去其后被告于1月25日支付的5万元，被告江苏神龙工程公司还应支付106631.00元，被告罗国恩辩称原告逾期交工及未进行维修给其造成损失，没有相应的证据证实，其主张扣减工程款的抗辩理由不能成立，本院不予支持。被告李吉仁以被告江苏神龙工程公司名义承建涉案整体工程后，由其实际施工并进行分包，其作为涉案整体工程的实际施工人，依法应与被告江苏神龙工程公司共同承担向原告支付工程款的义务。被告罗国恩作为被告李吉仁指派的工地负责人和分项承包人之一，其在本案中实施的结算行为属职务行为，原告要求其承担责任依据不足，本院不予支持。被告宁夏钢协开发公司作为涉案工程的发包人，没有相应的证据证明该公司欠付被告江苏神龙工程公司工程款，原告要求被告宁夏钢协开发公司承担支付工程款的责任依据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、被告江苏神龙海洋工程集团有限公司、李吉仁于本判决生效之日起十日内向原告李小宾支付工程款106631.00元；二、驳回原告李小宾的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2432.00元，由被告江苏神龙海洋工程集团有限公司、李吉仁负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判长周建文人民陪审员唐淑兰人民陪审员孙光胜二〇一七年九月二十七日书记员马媛媛