广东省深圳市宝安区人民法院
民 事 判 决 书
（2012）深宝法民三初字第1603号
原告（反诉被告）某甲公司。
法定代表人刁某，总经理。
委托代理人赖某，广东鹏某律师事务所律师。
被告（反诉原告）某乙公司。
法定代表人徐某，董事长。
委托代理人孙某，广东万某律师事务所律师。
原告某甲公司诉被告某乙公司及反诉原告某乙公司反诉被告某甲公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，由审判员独任审理，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人赖某，被告的委托代理人孙某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2010年4月18日，原告与被告签订了一份《工程施工合同》，约定被告将其位于观澜街道富坑社区大富工业区内的华某工业园围墙、造型围墙、门岗施工工程发包给原告完成，工程总造价为238，000元，工程分四次付款。尔后，原告依合同要求组织人力物力进场施工，并完成了双方所约定的全部工程内容，被告也按三次分期向原告支付工程款，其中第一次是2010年4月19日支付47，600元，第二次是2010年5月3日支付71，400元，第三次是2010年9月2日支付107，100元。原告已经将该工程于2010年7月10日前完工并交付给了被告使用，被告到2010年12月1日才安排验收，2010年12月13日又安排了复验，被告理应依约在一年后的2011年12月13日之前将工程剩余款5%（即11，900元）支付给原告，可是，经原告多次催促，被告均未予支付，原告在多次追讨未果的情况下，为维护原告的合法利益，特诉至贵院。请求判令：1、被告支付拖欠原告的工程款11，900元，并支付从2011年12月13日起至付款之日的利息，该利息计至2012年6月13日止为390.32元（按中国人民银行逾期贷款利率计），以上合共金额人民币12，290.32元；2、被告承担本案的诉讼费。
被告答辩称，对本金的数额没有意见，但被告所欠原告的款项均为5%的质保金，被告未支付质保金的理由是：1、原告完成的工程存在严重质量问题，多次通知其维修，原告一直不到场，主要问题是写字楼墙面油漆目前已经大量剥落，写字楼的地坪漆严重鼓包，甚至影响通行，卫生间、洗手盆全部生锈，水池严重漏水，每次抽满水后不到十天就全部漏走，目前已经重新施工。2、原告还严重拖延工期，根据合同约定，工程的施工时间为25天，但原告直到2010年12月13日才完成工程并验收。长时间拖延工期造成被告不能使用。
被告反诉称，2010年4月18日，反诉原告与反诉被告签订《工程施工合同》，约定反诉原告将华某工业园围墙、造型围墙、门岗施工工程交给反诉被告施工，承包金额为238，000元，工期为25天，从2010年4月18日至2010年5月13日。合同第七条约定，无正当理由的工期拖延，每延期一天，付罚金300元，罚款金额不超过合同总造价的1%或罚款天数不封顶。合同签订后，反诉原告依约履行，但反诉被告却直到2010年12月13日才完成工程，拖延工期210天，罚款金额应为210×300元=63，000元。特向法院提起诉讼，请求判令：1、反诉被告支付反诉原告拖延工期罚金63，000元；2、反诉费用由反诉被告承担。
原告答辩称，第一、因为在施工过程中被告没有按照合同约定付款；第二，被告在施工中途临时改变施工方案，因被告的原因才造成迟延交付；第三、原告的工程在2010年7月10日就已交付给被告使用，因被告资金不到位，直到2010年12月13日才安排人员验收。被告反诉是没有理由的，请求法庭驳回被告的反诉请求。
经审理查明：2010年4月18日，原告与被告签订一份《工程施工合同》，约定被告将华某工业园围墙、造型围墙、门岗施工工程发包给原告施工，工程总造价为238，000元；承包方式为按施工图施工，包安全、包工期、包质量、包利润、不包税金等与工程有关的费用；按定标（或双方协商）规定总工期（两部分）从开工之日算起，开工日期为2010年4月18日，竣工日期为2010年5月13日（门岗因养护需要工期顺延20天）；首批工程款按工程总价20%支付47，600元，合同生效后工人设备进场支付首款，第二批款约在15天按工程进度总价30%支付，第三批款工程进度到第三阶段即竣工时工程总价支付45%，结算时按实际造价结算，（如确需要增加的工程量需经被告现场签证为准），工程款剩余5%待工程验收后一年一次性付清；原告在竣工前，先自行组织验收，初验合格后，书面通知被告作预验收检查，被告应及时组织验收，工程未经验收，被告提前使用或擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由被告承担责任，并以被告开始使用日期为竣工日期；无正当理由的工期拖延，每延期一天，由原告付给被告罚金人民币300元，罚款金额不超过合同总造价的1%或罚款天数不封顶。
上述《工程施工合同》签订后，原告入场进行施工，涉案工程于2010年12月13日竣工验收合格。期间，被告分别于2010年4月9日、2010年5月3日、2010年9月2日向原告支付工程款人民币47，600元、71，400元、107，100元，被告尚欠原告工程款人民币11，900元。
另查明，某甲公司于2006年1月11日注册成立，经营范围为室内设计装饰、国内商业、物资供销业。
上述事实，有原被告当庭陈述及原告提交的工程施工合同、华某国际办公室装修工程付款明细、工程验收、华某国际工程款支付明细、工商银行历史数据查询清单、农行交易数据查询、整改项目明细、企业法人营业执照等证据在卷证实，并经庭审举证质证，本院予以确认。
本院认为，原告仅具备室内装饰设计资质，并不具备建筑施工资质，原、被告于2010年4月18日签订的《工程施工合同》，约定被告将华某工业园围墙、造型围墙、门岗施工工程发包给原告施工，违反了从事承包建筑工程的单位必须具备相应的资质，发包方不得将建设工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的法律规定，原告作为不具备相应施工资质的企业，不能作为承包建设工程的主体，双方约定的建设行为违反了有关法律规定，故双方签订的《工程施工合同》无效。虽然涉案合同无效，但原告作为实际施工方已经完成涉案工程，被告作为发包方已经使用涉案工程，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，被告应当向原告支付工程款。庭审中，原被告均确认涉案工程款尚有11，900元未支付，故被告应按照合同约定向原告支付剩余的工程款人民币11，900元，利息按中国人民银行规定的同期贷款利率标准，从涉案工程竣工验收完毕一年后即2011年12月13日起计至本判决指定支付之日止。
被告反诉请求原告支付拖延工期罚金63，000元，本院认为，因双方签订的《工程施工合同》无效，那么双方签署的违约金条款亦应无效，故对被告的该项诉讼请求本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告某乙公司于本判决生效之日起十日内向原告某甲公司支付剩余工程款人民币11，900元及利息（利息按中国人民银行规定的同期贷款利率标准，从2011年12月13日起计至本判决指定支付之日止）；
二、驳回被告某乙公司的反诉诉讼请求。
如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费人民币54元，由被告负担，受理费原告已预交；反诉受理费人民币344元，由被告负担，反诉受理费被告已预交。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于深圳市中级人民法院。
审判员 魏海涛
二〇一二年十月二十二日
书记员 张 敏
书记员 江伟娣
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
声明：本网站公布的裁判文书仅供阅读参考，正式文本以生效裁判文书正本为准，其他网站不得转载！