广东省佛山市南海区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤0605民初17245号
原告：梁良，男，*年*月*日出生，汉族，住广东省高州市。
委托诉讼代理人：司徒惠苗，广东国晖（佛山）律师事务所律师。
被告：程健聪，男，*年*月*日出生，汉族，住广东省广州市番禺区。
原告梁良与被告程健聪装饰装修合同纠纷一案，本院2016年10月26日立案后，依法适用简易程序，于2016年1月11日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人司徒惠苗到庭参加诉讼，被告程健聪经本院传票传唤，无正当理由没有到庭。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1.被告向原告赔偿剩余工程款32174元；2.被告向原告赔偿工程质量返工费1106元；3.被告支付自2016年3月15日起至上述第1、2项款项付清之日止按每天200元计算的违约金予原告，暂计至2016年10月12日为42200元；4.本案的诉讼费由被告承担。原告在诉讼中明确，第3项请求是工期逾期违约金。原告在诉讼中明确，第3项诉讼请求是工期逾期违约金。
事实和理由：2015年8月2日，因原告于南海狮山依云曦城**单元需要进行装修，被告向原告出示《室内装饰装修施工合同》及预算报价表，后双方协商一致，约定被告以工程总价10万元承揽合同附件的豪华套餐内工程，并约定工程应于2016年3月15日全部完工，否则被告每拖延一天按200元计算违约金。截至2016年3月10日，原告已依约支付工程款8万元，但被告一拖再拖，甚至意图减少工程量，截至2016年6月4日，工程仍未完工，原告被迫答应与被告重新签订《协议书》，被告要求完成套餐内8万元的工程量，并将工程完工日期延迟到2016年6月30日，仍约定按200元每天计算逾期违约金。但截至起诉日前，被告未完工交付，不接听原告电话并拒绝交还钥匙与门卡，现有工程也出现客厅、餐厅天花有裂纹以及阳台墙面刷错油漆的质量问题，为此，原告需另行支付33280元将工程收尾修复质量缺陷并更换门锁等。
被告没有答辩。
经审查，被告经本院合法传唤，无正当理由没有到庭参加诉讼，本院依法视为其放弃举证、质证的权利。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据举证，原告的证据1为身份信息，本院对其真实性予以确认。原告证据26有原件核对，本院予以采信。被告没有对原告证据7、8提出异议，本院对其真实性予以确认。原告证据9没有任何第三方确认或盖章，本院不予采信。
根据以上采信的证据及当事人的陈述，本院认定以下事实：
原告持有被告为承包方、乙方的《室内装饰装修施工合同》原件一份，合同约定甲方将位于南海狮山依云曦城**单元的装修工程发包给乙方，套内面积87平方米，装饰施工内容：甲方的供水排水、砌墙、沉池处理，防水、地砖瓷片铺贴等泥水改造工程，电、弱电改造工程，天花吊顶、门及门套等木的制作工程，油漆及顶面、墙面涂料，洁具、灯具、五金件等设施的安装，搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程。乙方包工包料。工程总价款100000元。乙方承诺2016年3月15日全部完工，每拖延一天扣工程费200元。赠送全屋的灯饰和鞋柜。橱柜采用多层实木，开关采用带插座开关。双方并约定其他权利义务。合同附件预算报价表列明豪华套餐合价82650元，并列明其他工程项目包括不锈钢大门、书柜等分项工程的价格，工程总价109266.40元，折合总价100000元。豪华套餐明细表列明套餐项目包括配电工程、配水工程、客厅、房间、卫生间和厨房装饰工程，列明工程所用材料。合同末页底部以手写字体载明，乙方承诺2016年3月15日全部完工，每拖延一天扣工程费200元。程健聪2016.2.5。
2015年8月2日，被告和原告共同签署《装修申请审批表》并向涉讼房屋的物业管理公司提交。
2016年6月4日，原告和被告签订《协议书》，约定由于被告原因改变原协议，双方协商变更工程项目为包全屋工程灯（包房间吸顶灯，不包括客厅和饭厅大灯）、开关面板、地插、全屋洁具（包括马桶、卫生间浴室柜、水龙头、花洒等）、厨房左侧橱柜、阳台油漆重刷、书房窗台石、两个卫生间门吸、全屋完工后的清洁和收尾等。重新开工日期为2016年6月5日，全部完工日期为2016年6月30日。原告已经付清工程款80000元。如2016年6月30日由于被告原因未能完工交付予原告，每超过一天，被告需赔偿200元。
原告已支付工程款80000元予被告。
原告在诉讼中陈述，至庭审终结时，涉讼房屋筒灯、吸顶灯、开关插座尚未安装，书房窗台石未铺设，厨房左侧橱柜未安装，厨房地漏未安装、水龙头未安装，卫生间开关插座、浴室柜、冲水器、淋浴器、排气扇未安装。客厅和餐厅天花刷灰各有一条裂纹。除涉讼房屋内的木柜、厨房、小阳台的泥水工程由案外人实施完成，其他工程由被告施工完成。
2016年1月至8月期间，原告多次敦促被告尽快完成装修工程，被告以亏损为由要求减少工程，其后没有理会原告。
本院认为，原告和被告于2016年6月4日签订的《协议书》明确约定被告承揽的工程范围包括全屋工程灯（包房间吸顶灯，不包括客厅和饭厅大灯）、开关面板、地插、全屋洁具、厨房左侧橱柜、阳台油漆重刷、书房窗台石、两个卫生间门吸、全屋完工后的清洁和收尾等。全部工程款为80000元。原告主张至庭审终结时，涉讼房屋筒灯、吸顶灯、开关插座尚未安装，书房窗台石未铺设，厨房左侧橱柜未安装，厨房地漏未安装、水龙头未安装，卫生间开关插座、浴室柜、冲水器、淋浴器、排气扇未安装，并提供房屋照片予以证明，被告没有到庭提出抗辩并举证反驳，被告应返还未实施工程的相应工程款予原告。原告经本院释明，不申请司法鉴定，本院综合房屋面积、工程项目内容、工程总价、未完成工程占总工程比例及减少当事人诉累考虑，酌定被告返还工程款8000元予原告，原告的赔偿剩余工程费用请求超出本院核定部分没有有效证据证明，本院不予支持。
涉讼房屋客厅和餐厅天花刷灰各有一条裂纹，涉讼房屋装修泥水工程材料由被告提供，被告应对该明显可见的质量瑕疵进行修复，本院酌定被告赔偿200元修复费用予原告。关于油漆是否刷错的问题，原告没有证据证明双方约定应刷颜色及修正颜色的具体情况，本院对原告主张被告赔偿相关修复费用不予支持。
关于原告主张的逾期完工违约金，根据原告提供的合同及协议书等证据材料，被告对涉讼房屋的装修工程包工包料，被告承诺在2016年6月30日前完成装修工程，至庭审终结时，被告尚未完成装修工程，被告没有到庭提出合理抗辩，被告已构成逾期完工，本院参照相同地段带装修房屋的租金标准酌定被告按每月2500元赔偿2016年7月1日起原告提起本案诉讼之日2016年10月26日止的损失9596.77元（2500×3+2096.77）予原告，2016年6月30日前仍为双方约定的工期内，本院对原告2016年6月30日前的工期延误损失请求不予支持。原告在诉讼中已明确本案请求以原告和被告之间的装饰装修合同不再履行为前提，合同不再履行，本院对原告起诉日后的工期延误违约金请求亦不予支持。
被告经本院合法传唤，无正当理由没有到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：
一、被告程健聪应于本判决发生法律效力之日起十日内返还工程款8000元予原告梁良；
二、被告程健聪应于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿修复费用200元予原告梁良；
三、被告程健聪应于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿工期延误损失9596.77予原告梁良；
四、驳回原告梁良的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费减半收取计843.5元（原告已预交），由原告负担721.04元，由被告负担122.46元并应于本判决发生法律效力之日起十日内迳付予原告，本院不另收退。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
审判员 方 菲
二〇一七年一月十六日
书记员 林巧薇