河北省文安县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）冀1026民初2703号
原告威县华新建材有限公司。住所地，河北省邢台市威县七级镇。
法定代表人孙金锋，董事长。
委托代理人杨胜利，河北齐心律师事务所律师。
委托代理人杜鹏志，河北齐心律师事务所律师。
被告洛斐尔建材河北有限公司。住所地，文安经济开发区。
法定代表人容劲光，董事长。
委托代理人毛居民，辽宁开宇律师事务所律师。
原告威县华新建材有限公司与被告洛斐尔建材河北有限公司为建设施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序由审判员田歌独任审判，公开开庭进行了审理。原告威县华新建材有限公司委托代理人杨胜利、杜鹏志，被告洛斐尔建材河北有限公司委托代理人毛居民到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告威县华新建材有限公司诉称，2013年4月14日，原告威县华新建材有限公司与被告洛斐尔建材河北有限公司签订《轻钢结构建设工程承包合同》。原告承接被告位于河北省廊坊市××＃、××＃、××＃、××＃共4个车间基础土建及钢框架建设工程的制作、安装。约定工程款16800000元（含税价）。2014年4月16日，该工程验收合格。被告对该车间已投入使用，并已超过一年的质量保修期。经原、被告双方于2015年6月9日签署洛斐尔建材河北有限公司建设结算说明，被告确认尚欠原告工程款4070000元。欠款利息按合同约定欠款年息12%，从2014年4月16日该工程验收合格之日起计算至欠款及利息全部付清之日止。经原告多次催要，被告至今未付。因被告的严重违约行为，造成原告资金非常紧张，经营十分困难，无力支付该工程水泥供应商的款项，被水泥供应商起诉并被法院强制执行。故诉至法院。要求被告洛斐尔建材河北有限公司给付原告威县华新建材有限公司4070000元工程款及利息（按该欠款，年息12%，从2014年4月16日该工程验收合格之日起计算至欠款及利息全部付清之日止）；诉讼费、保全费由被告承担。
庭审中，原告将诉讼请求中的工程款4070000元变更为4557000元。
被告洛斐尔建材河北有限公司辩称，一、原、被告于2013年4月14日签订的《轻钢结构建设工程承包合同》约定，原告应于2013年9月30日之前完成3#、4#、5#、6#车间的基础土建及钢框架建设工程制作、安装。事实上，原告施工了四个厂房的大部分工程，而上述工程因屋顶质量等问题至今无法使用（被告为了避免更大损失，不得不使用一个车间，其面积仅占全部施工面积的15%左右）。同时，上述工程没有取得相关部门的验收证明。原告要求被告支付剩余工程款没有事实依据。二、2015年6月9日，原、被告就工程的后续事宜达成《洛斐尔建材河北有限公司厂区建设结算说明》，对工程余款支付约定了条件：1、原告须向被告提供工程款发票；2、留存质量保证金729000元，质保期为一年；3、原告向被告提供当地建设主管部门的工程验收证明及档案验收合格证；4、原告应对所有厂房进行全面检查修补遗留问题。事实上，原告未向被告提供发票、未提供建设主管部门验收证明及档案验收合格证、对工程存在的质量问题未进行修复。由于原告未履行上述义务，致使工程无法使用，被告无法办理产权手续，被告之前支付的巨额资金无法入账。综上，原告要求被告支付工程款没有证据及法律支持，请求驳回原告的诉讼请求。
庭审中，原告威县华新建材有限公司提供证据如下：
一、营业执照、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、建筑业企业资质证书各一份。用以证实原告诉讼主体适格。
二、轻钢结构建设工程承包合同及洛斐尔河北有限公司工程预算表一份。用以证实原告承接被告位于河北省廊坊市××＃、××＃、××＃、××＃共4个车间基础土建及钢框架建设工程的制作、安装，约定工程款16800000元（含税价）。
三、洛斐尔建材河北有限公司厂区建设结算说明一份。用以证实被告确认尚欠原告工程款4070000元。原告称，欠款利息按合同约定欠款年息12%，从2014年4月16日该工程验收合格之日起计算至欠款及利息全部付清之日止。
四、检测报告六份。原告称，分别为2014年4月13日，河北省建筑工程质量检测中心出具的洛斐尔建材河北有限公司3#厂房检测报告；2014年4月14日，河北省建筑工程质量检测中心出具的洛斐尔建材河北有限公司4#厂房检测报告；2014年4月15日，河北省建筑工程质量检测中心出具的洛斐尔建材河北有限公司5#厂房检测报告；2014年4月16日，河北省建筑工程质量检测中心出具的洛斐尔建材河北有限公司6#厂房检测报告。用以证实原告承揽的该工程经河北省建筑工程质量检测中心验收合格。2014年6月20日，塑料推拉窗经检测合格。
五、照片五张。用以证实从2014年4月16日工程验收合格后，原告承建的四个车间已由被告投入使用，已超过一年的质量保修期。
六、补充协议一份。用以证实原告在为被告3#厂房施工过程中，挖基础墩时发现地下河道，经被告同意，原告垫资用砂石料充填深挖部位，2013年12月8日双方为此达成补充协议，工期推迟，原告无过错。
原告称，以上证据证明被告洛斐尔建材河北有限公司应当给付原告威县华新建材有限公司4070000元工程款及利息（按该欠款年息12%，从2014年4月16日该工程验收合格之日起计算至欠款及利息全部付清之日止）。
被告洛斐尔建材河北有限公司质证意见为，证据一，没有异议。证据二，没有异议。证据三，没有异议。证据四，塑料推拉窗检测报告，没有异议；河北省建筑工程质量检测中心出具的四份检测报告，按照惯例应该由双方委托，但该检测报告是单方委托，被告不知情，不予认可。证据五，没有异议。证据六，补充协议中的甲方代表被告不认识；补充协议签订在前，结算说明签订在后，补充协议的工程款应当包含在结算说明中。
庭审中，被告洛斐尔建材河北有限公司未提供证据。
经原、被告举证、质证，结合双方在庭审中的陈述，本院对上述证据认定如下：
原告证据一、二、三，原告证据四中的塑料推拉窗检测报告，原告证据五，被告均无异议，具有证据效力。原告证据四中的河北省建筑工程质量检测中心检测报告，非原、被告签订的轻钢结构建设工程承包合同（原告证据二）及洛斐尔建材河北有限公司厂区建设结算说明（原告证据三）中约定的工程验收合格的证明，不具有证据效力。原告证据六，被告有异议，原告未提供相应证据予以证实，不具有证据效力。
经审查明，2013年4月14日，原告威县华新建材有限公司与被告洛斐尔建材河北有限公司签订《轻钢结构建设工程承包合同》一份。合同约定，原告承接被告位于河北省廊坊市××＃、××＃、××＃、××＃4个车间的基础土建及钢框架建设工程制作、安装。合同价款16800000元（含税价）。付款方式为，合同签订后，2013年5月10日-15日前付承兑汇票10000000元，屋面彩钢板到现场付现金1000000元，钢结构工程安装完毕验收合格后一年内付款3000000元，二年内付清余款。验收合格后欠款年息全部按12%结算。合同还对其他事项进行了约定。
2015年6月9日，原、被告签订《洛斐尔建材河北有限公司厂区建设结算说明》一份。结算说明载明，原合同价款16800000元。由于其它因素，没有完全按照原合同执行，致使分项工程尚未完成，其工程总造价为1730000元。扣款项目为：3#、4#厂房地；厂房排水坡、坡道；5#、6#基础土方。项目增加产生的费用为：3#厂房基础处理增加费用；增加贴息费用280000元（20000000元贴息）。已支付工程款为11000000元，合同总价格为15070000元（16800000元减去1730000元），工程款余额为4070000元（15070000元减去11000000元）。结算说明约定，原告向被告提供工程款发票，付1000000元；质量保证金为729000元，质保期一年；原告向被告提供当地建设主管部门的工程验收证明及档案验收合格证，付清；原告应对所有厂房进行全面检查，修补遗留问题如3#厂房屋面收边、脱落等。
被告已经使用了其中一个车间。该工程至今未验收合格。原告至今未向被告提供工程款发票。原告至今未向被告提供当地建设主管部门的工程验收证明及档案验收合格证。
本院认为，原、被告签订的《轻钢结构建设工程承包合同》、《洛斐尔建材河北有限公司厂区建设结算说明》，系原、被告双方的真实意思表示，合法有效，对双方具有约束力。双方约定的付款条件尚未成就，原告主张被告支付工程款余额，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
驳回原告威县华新建材有限公司的诉讼请求。
案件受理费21628元、保全费5000元，合计26628元，由原告威县华新建材有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省廊坊市中级人民法院。
审判员 田歌
二〇一六年十一月十六日
书记员 ＸＸ