广西壮族自治区崇左市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）崇民终字第194号上诉人（一审原告）李植冲。上诉人（一审原告）李德媛，农民。上述两上诉人共同委托代理人何文辉，广西恒聚律师事务所律师。上述两上诉人共同委托代理人黄海涛，广西恒聚律师事务所律师。被上诉人（一审被告）广西盛城房地产开发有限公司，住所地广西壮族自治区扶绥县新宁镇岜尧路122号。法定代表人王炳军，董事长。委托代理人梁进东，干部。上诉人李植冲、李德媛因商品房销售合同纠纷一案，不服广西壮族自治区扶绥县人民法院（2014）扶民初字第603号民事判决，向本院提起上诉。本院于2015年3月19日受理后，依法组成由审判员郑瑾瓀担任审判长，审判员林文标和审判员梁飞参加的合议庭，于2015年4月16日公开开庭审理了本案。书记员苏梦晓担任记录。上诉人李植冲、李德媛共同委托代理人何文辉、被上诉人广西盛城房地产开发有限公司（下称盛城公司）的委托代理人梁进东到庭参加诉讼，上诉人李植冲、李德媛及其共同委托代理人黄海涛、被上诉人盛城房地产公司的法定代表人王炳军经传票传唤通知未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。一审法院经审理查明，2012年8月15日，李植冲、李德媛与盛城公司签订一份《商品房买卖合同》。合同约定，李植冲、李德媛购买盛城公司开发的位于扶绥县岜尧路101号的盛城·绥园居小区1栋3单元3楼301号房，建筑面积114.87m2，价格为2270元／m2，价款为260755元，盛城公司应于2013年3月29日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经建设、施工、监理、设计、勘察五方验收合格且符合合同约定的商品房交付给李植冲、李德媛使用；如果遇到下列特殊原因，盛城公司可以据实予以延期交房：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生不可抗力事由之日起七日内告知买受人的；2、在施工过程中，如出现规划部门批准的规划设计变更，导致工期延长的；政府因中国-
东盟博览会、中高考、创城、创卫以及市政建设等要求停工的；因政府相关部门或公共突发事件造成的公共责任原因或气象部门记录日降雨量达到中雨以上连续两天以上（含两天）或施工期间供电供水部门对工地停电、停水时间超过两天以上（含两天，但因欠费被停除外）导致无法按约交付房屋的，出卖人不承担违约责任，并可据实相应延期交房；3、逾期交房超过180日，自本合同规定的最后交付期限届满之日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之五的违约金，合同继续履行；逾期交房超过180日后，买受人有权退房。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之五的违约金；商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示合同规定的证明文件，并签署房屋交接单；出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担；出卖人按买受人提供的邮寄地址以挂号信寄出交房通知书5日后即视为送达买受人，由于买受人的原因不能接收交房通知书的，由买受人承担延期交房责任。合同签订后，李植冲、李德媛以银行按揭方式向被告付清了购房款。2013年8月28日，由建设、施工、勘察、设计、监理等五单位组成的竣工验收组对盛城.绥园居1#、2#号楼进行竣工验收，验收结论为：工程质量评定为合格，同意验收。2013年9月25日，盛城公司按合同中李植冲、李德媛填写的地址以邮政特快专递的方式邮寄《绥园居入伙通知书》，告知李植冲、李德媛于2013年9月28日办理入伙手续事宜。李植冲、李德媛收到后认为商品房未达到交付使用条件为由拒绝接收，双方至今未办理房屋交接手续。李植冲、李德媛认为盛城公司违反合同约定逾期交付房屋，已构成违约，为此，诉至一审法院，请求判令：盛城公司向李植冲、李德媛支付逾期交房违约金54758.55元（以房价总款260755为基数，违约金暂从2013年3月30日起计至2014年5月30日，以后违约金另行计算）；2、本案的诉讼费及其他费用由盛城公司承担。另查明，根据扶绥县气象局出具的扶绥县逐日晴雨明细及扶绥县自来水厂出具停水说明的记录显示，在2012年8月2日（合同签订之日）至2013年3月29日（合同约定交房之日）之间，降雨量达到中雨以上连续两天以上（含两天）的天数是3天；停水时间均没有达到两天。一审法院确定本案的争议焦点为：一、盛城公司是否已履行了交付房屋的义务；二、盛城公司在履行合同过程中是否存在逾期交房的违约行为及违约责任该如何承担。一审法院认为，李植冲、李德媛与盛城公司签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、法规的禁止性规定，属合法有效合同。合同签订后，双方均应按合同的约定履行各自的义务。一、关于房屋的交付问题。双方签订《商品房买卖合同》所约定交付条件为：该商品房经建设、施工、监理、设计、勘察五方验收合格，且符合本合同约定。2013年8月28日，盛城·绥园居1#、2#楼经建设、施工、监理、设计、勘察五方验收合格。2013年9月17日，水电亦已接通到户。双方在合同中对装饰、设备标准和建筑节能指标进行了约定（合同附件三、附件四），同时，按双方约定达不到标准的，买受人有权要求出卖人进行整改，买受人不得以此为由拒绝接受房屋。因此，在盛城公司通知的交房之日即2013年9月28日前，涉案房屋已经具备合同约定的交付条件。盛城公司向李植冲、李德媛2013年9月25日按合同中李植冲、李德媛填写的通讯地址以邮政特快专递邮寄《绥园居入伙通知书》，告知李植冲、李德媛于2013年9月28日办理入伙手续事宜。从广西壮族自治区邮政速递物流有限公司扶绥县营业部出具的邮件全程跟踪查询结果得知，该邮件已于2013年9月28日投妥。因此，李植冲、李德媛以该房屋不符合交房条件为由拒绝接收理由不足，一审法院认定盛城公司的交房时间为2013年9月28日。一审法院对李植冲、李德媛诉请2013年9月28日（含当日）后的违约金不予支持。二、关于逾期交房及违约责任的承担问题。双方签订的《商品房买卖合同》约定交付期限为2013年3月29日前。合同签订后，李植冲、李德媛已按约付清购房款，但盛城公司通知李植冲、李德媛于2013年9月28日方可办理交房事宜，显然构成违约，应承担相应违约责任。双方在合同中约定了可据实延期的多项特殊事由。盛城公司认为，涉案工程在施工过程中因所需钢材缺货和给水排水设计不合理而进行的设计变更均属合同中约定的“出现规划部门批准的规划设计变更导致工期延长”事由，按约定可据实延期135天。但李植冲、李德媛不予认可，认为合同中约定的规划部门应是指行政规划部门，广西壮族自治区工业设计院与盛城公司是雇佣关系，只是涉案工程的设计单位，不属于行政规划部门。对此，一审法院认为，广西壮族自治区工业设计院是盛城·绥园居房地产项目的设计单位，并不属于合同约定的“规划部门”，盛城公司提出的设计变更也不属于合同规定的影响到买受人所购商品房质量或使用功能的范围，而且盛城公司也没有按合同约定及时通知买受人，况且钢材缺货事由在双方签订合同时已经发生，盛城公司作为开发商应能预见相应后果，由此产生的责任应由盛城公司自行承担。另外，从工程联系单上看，盛城公司给水排水的设计变更以不影响单体工程散水部分的施工，同时出于节约成本的目的出发，但盛城公司未能提供设计图纸等材料证实该项设计变更是必须的，盛城公司应承担举证不能的责任。因此，一审法院对盛城公司提出的因所需钢材缺货和给水排水设计不合理而进行设计变更导致工期延误135天的辩解不予采纳。从盛城公司提供的扶绥县逐日晴雨明细记录和扶绥县自来水厂出具停水说明的记录可看出从双方签订合同之日起至约定的交房之日止，降雨量达到中雨以上连续两天以上（含两天）的天数为3天，停水超过两天（含两天）的天数为0天。因此，对盛城公司提出的关于降雨造成工程工期延误的辩解，予以采纳，但按实际天数予以扣减。盛城公司提出的关于停水造成工程工期延误的辩解，不予以采信。盛城公司提出，盛城·绥园居小区排污水管按规划设计须接到政府负责建设的廉租房排水排污总管，但该排水排污总管直到2013年12月底才接通廉租房排水排污总管。因此，盛城公司至2013年12月底交房也无需承担违约责任。对此，盛城公司没有提交相关证据材料证实盛城·绥园居小区排污水管必须接入廉租房排水排污总管，且该事由不符合合同第八条约定的可延期情形，故对该辩解不予采纳。至于盛城公司提出的因特大暴雨导致山洪爆发，造成工地长期积水，致使工期延误等事由，因盛城公司提供的照片打印件无法证实工地积水因山洪暴发所致及由此造成工期延误的时间，况且出现该事由时盛城公司未按合同约定及时告知李植冲、李德媛，故对该项辩解亦不予采纳。如前所述，盛城公司应于2013年3月29日交房，但其于2013年9月25日才发出通知，告知李植冲、李德媛于2013年9月28日前交房，李植冲、李德媛于2013年9月27日收到该通知，盛城公司逾期交房182天。扣除符合合同约定的降雨量达到中雨以上连续两天以上（含两天）的天数3天，盛城公司实际逾期交房的天数为179天。故李植冲、李德媛要求盛城公司支付逾期交房违约金理由成立，其合理部分予以支持。《商品房买卖合同》约定违约金按已支付购房款每日万分之五计算，盛城公司认为合同中约定的违约金明显过高，请求予以调减。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少。本案中，双方当事人均未能提供相应证据证实李植冲、李德媛的实际损失数额。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，商品房买卖合同中没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，逾期交付使用房屋的违约金数额或者损失赔偿额可以参照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。有证据表明，同小区和同地段同时期同类房屋的租金为350元／月，鉴于涉案房屋所在地段离中心城区较远及当地住房租金现状，一审法院确定因盛城公司逾期交房而给李植冲、李德媛造成的租金损失为500元／月较为符合实际。参照此标准，双方当事人约定违约金按已付房款日万分之五计付亦远远过高，盛城公司请求予以调减，符合法律规定，予以支持。综合考虑本案迟延交房未给李植冲、李德媛造成较大直接经济损失及当地住房租金现状，依照违约金不超过实际损失30%的原则，盛城公司应按逾期交房期间租金的130%向李植冲、李德媛支付违约金3878元（500元／月×179／30个月×130%）。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条、第一百一十二条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、广西盛城房地产开发有限公司向李植冲、李德媛支付逾期交房违约金3878元；二、驳回李植冲、李德媛的其他诉讼请求。案件受理费545元，由广西盛城房地产开发有限公司负担41元，由李植冲、李德媛共同负担504元。上诉人李植冲、李德媛不服一审判决，上诉称，一、一审认定事实和适用法律错误。双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定交付条件的第二种规定：该商品房经建设、施工、监理、设计、勘察五方验收合格。一审法院认定该条规定为交付事实错误。根据国家建设部2005年11月30日颁布的国家商品房交房标准的规定住宅应满足下列条件，方可交付用户使用：1、该商品房经建设、施工、监理、设计、勘察五方验收合格；2、取得当地规划、消防、人防等部门认可的文件或准许使用文件；3在当地建设主管部门进行备案；4、小区道路畅通，已具备接通水、电、燃气、暖气等条件。根据《住宅建筑规范》、《商品房销售管理办法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等规定，消费者遇到下列情况之一可不收楼：1、不具备“小区道路畅通，已接通水、电、燃气、暖气等条件；2、未取得《竣工验收备案表》。一审法院只考虑本案合同的约定，没有正确认定我国法律法规的强制性要求的交付条件而作出错误判决。本案合同交付房屋的约定不能违反国家法律法规的强制性规定，被上诉人于2013年3月29日至2014年5月30日未能依法交付房屋给上诉人，应当承担违约责任。二、一审法院计算违约金的数额和方法错误。双方签订的《商品房买卖合同》第九条明确约定被上诉人逾期交房按日向上诉人支付已交付价款万分之五的违约金，是上诉人约束对方积极履行合同中的义务的真实意思表示，双方自愿达成协议，一审采用上诉人的实际损失计算违约金与本案没有关联性，是避开本案合同双方约定违约金计算标准，综上，一审判决错误，请求二审发回重审或改判支持上诉人一审的诉讼请求。被上诉人答辩称，一、上诉人一审提交的材料和证据证明交付的房屋符合条件，该房屋已通过各方验收；二、上诉人认为一审调整违约金错误是对法律的错误理解；三、一审按每月租金500元计算违约损失正确。综上，一审认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，请求二审法院维持原判，驳回上诉人的上诉请求。综合诉辩双方当事人在上诉状及二审庭审中的意见，双方当事人对一审查明的事实有如下争议：被上诉人是否向上诉人发出交房通知书。上诉人对争议的事实意见如下：被上诉人没有向上诉人发出交房通知书。被上诉人对争议的事实意见如下：被上诉人已向上诉人发出交房通知书。二审中，双方当事人均无新的证据提交。本院对双方争议的事实分析认定如下：被上诉人在一审诉讼中提供的《邮件全程跟踪查询结果》显示上诉人李植冲于2013年9月28日收到了被上诉人于2013年9月25日发出交房通知书。综上，一审查明的事实属实，本院予以确认。综合各方当事人的意见，本院确认本案的争议焦点为：一、被上诉人是否已将符合合同约定交付条件的商品房交付给上诉人；二、被上诉人逾期交房的天数如何确定；三、双方约定的违约金应如何调整。本院认为，李植冲、李德媛与盛城公司签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、法规的禁止性规定，属合法有效合同。一、关于被上诉人是否已将符合合同约定交付条件的商品房交付给上诉人的问题。2013年8月28日盛城公司开发的盛城·绥园居1#、2#楼经建设、施工、监理、设计、勘察五方验收合格。因此，2013年9月28日前，涉案房屋已经具备合同约定的交付条件。2013年9月25日，盛城公司按合同中李植冲、李德媛填写的通讯地址以邮政特快专递邮寄《绥园居入伙通知书》，告知李植冲、李德媛于2013年9月28日办理入伙手续事宜。2013年9月28日李植冲、李德媛已收到《绥园居入伙通知书》，因此，李植冲、李德媛以该房屋不符合交房条件为由拒绝接收理由不足，故应确认盛城公司已于2013年9月28日将符合合同约定交付条件的商品房交付给上诉人。二、关于被上诉人逾期交房的天数如何确定的问题。如前二所述，李植冲、李德媛已于2013年9月28日收到《绥园居入伙通知书》，因此，2013年9月28日应确认为双方交房的日期。因双方签订的《商品房买卖合同》约定交付期限为2013年3月28日前，因此，被上诉人逾期交房为182天。扣除符合合同约定的降雨量达到中雨以上连续两天以上（含两天）的天数3天，盛城公司实际逾期交房的天数为179天。李植冲、李德媛于2013年9月28日收到《绥园居入伙通知书》后以所购买的商品房未达到交付使用条件为由拒绝办理房屋交接手续，故此后造成延期交房的后果被上诉人不承担责任。上诉人主张所购商品房未达到交付使用条件为由拒绝办理房屋交接手续并据此主张2013年9月28日后的逾期交房违约金不予支持。三、关于双方约定的违约金应如何调整的问题。李植冲、李德媛与盛城公司签订的《商品房买卖合同》中约定“自合同约定的交付期限届满之日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之五的违约金”，显然，双方约定的违约金明显过高，应予调整。综合本案事实，一审法院依据涉案房屋所在地段离中心城区较远及当地住房租金现状，确定因盛城公司逾期交房而给李植冲、李德媛造成的租金损失为500元／月并依照违约金不超过实际损失30%的原则，判决盛城公司应按逾期交房期间租金的130%向李植冲、李德媛支付违约金3787元（500元／月×179／30个月×130%）并无不妥，应予维持。据此，上诉人上诉主张要求盛城公司支付逾期交房违约金54758.55元（以房价总款260755为基数，违约金暂从2013年3月30日起算至2014年5月30日，以后违约金另行计算）没有事实与法律依据，不予支持。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，实体处理恰当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1168元，由上诉人李植冲、李德媛负担。本判决为终审判决。审判长郑瑾瓀审判员林文标审判员梁飞二〇一五年六月四日书记员苏梦晓附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼》第一百七十条第一款第一项规定：“原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定”。