四川省宜宾市翠屏区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）川1502民初4416号
原告：成都周氏青云建筑工程有限公司，住所地：成都市武侯区玉林北街1号1栋2单元15层904号，统一社会信用代码：91510100083332552N。
法定代表人：周国述，职务：董事长。
委托诉讼代理人：周正东，职务:公司员工。
被告：四川省宜宾市工业职业技术学校，住所地：宜宾市翠屏区黄桷坪路一段2号，统一社会信用代码：12511201452074748F。
法定代表人：李光杰，职务：校长。
委托诉讼代理人：张杰，四川翠屏律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李俊，系学校副校长。
原告成都周氏青云建筑工程有限公司（以下简称周氏青云建筑公司）与被告四川省宜宾市工业职业技术学校（以下简称宜宾工职校）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年7月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告周氏青云建筑公司的委托诉讼代理人周正东，被告宜宾工职校的委托诉讼代理人张杰、李俊到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告周氏青云建筑公司向本院提出诉讼主张，要求：１、判决依法解除宜宾工职校改造工程建设项目（第二次）建设工程施工合同；2、依法判决被告退还原告保证金72589元并按银行同期贷款利息4倍支付利息12628元，共计85217元；3、赔偿周氏青云建筑公司投标及前期费用50000元并�担诉讼费。诉讼中，原告增加诉请，要求补充一点，要求被告支付其维修费用12000元。事实和理由：原告于2017年1月6日领取宜宾工职校教学楼栏改造工程建设项目（第二次），并于2017年1月9日将保证金72589元交给学校，学校于2017年6月19日将签好的合同交给我司。我司于2017年1月10日组织施工，但建设单位以我方材料壁厚不够为由将我司将材料拉走，致使我司无法施工，恰逢春节，施工不得不暂停。节后，我司要施工，学校提出临近开学，要我司写说明延后至暑假。后我司发现合同约定的不锈钢在中国没有，联系并告知学校，并发现教学楼进行施工将破坏主体结构，不具备施工条件，存在重大安全隐患，但学校以不进场施工就要处罚我司为由催促施工，为此我司诉至法院，诉如所请。
被告宜宾工职校辩称：周氏青云建筑公司的起诉严重歪曲客观事实，双方合同签订后，周氏青云建筑公司找理由向学校提出延期，我司同意了，但之后我校多次联系，让其施工，后工程监理单位给周氏青云建筑公司发了开工令，但其拒绝领取；我校是按合同约定要求其提供符合约定的不锈钢材料，周氏青云建筑公司提供的材料不合格；原告诉称不具备施工条件，而事实在双方解除合同后，我校按程序让其他单位对本案所涉工程已经施工，其实周氏青云建筑公司只是觉得工程要求高、标准严，利润不高，不愿意干；周氏青云建筑公司的行为已构成违约，按合同约定已将付的保证金不应退还。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下：1、宜宾工职校因学校教学楼栏杆�造，经过招投标程序后，于2017年1月18日与周氏青云建筑公司签订了《建设工程施工合同》，合同约定：工程名称：宜宾市工业职业技术学校教学楼栏杆改造工程建设项目；工程地点：宜宾市临港经济技术开发区青螺街8号；工程内容：改造教学楼栏杆1558.6米，玻璃雨棚66.2平方米；计划开工时间：2017年1月；计划峻工时间：2017年2月。工期总日历天数：20个日历天；补充条款：本工程教学楼栏杆必须使用202不锈钢矩管。合同签订后，周氏青云建筑公司按合同约定向宜宾工职校交纳了工程保证金72589元。
2017年2月8日，周氏青云建筑公司向宜宾工职校发出《关于宜宾市工业职业技术学校教学楼栏杆改造工程延期的函》，主要内容为：本项目不锈钢栏杆由于材料特殊，需要定制，工期又恰逢春节，无法及时生产加工，春节后学校开学，施工部位属于教学楼阳台和走�栏杆，具有不可预测的安全隐患，特申请工程延期至2017年暑假期间进行。双方协商后宜宾工职校于2017年6月5日以工职函[2017]27号文件向周氏青云建筑公司致函，同意将工期延期至2017年暑假期间进行，要求周氏青云建筑公司于2017年6月22日组织进场施工。后周氏青云建筑公司派员多地调查发现该工程所需不锈钢矩管在市场上没有，认为是设计缺陷，十五米高度，户外施工无任何安全措施，预埋件安装没有报价清单，工程存在重大安全隐患，要求宜宾工职校提供安全施工保障，对所用不锈钢进行价格重组，安装基座造价，对安全措施造价等因素，周氏青云建筑公司没有进场施工。2017年7月5日，本案所涉建设单位于向周氏青云建筑公司发出工程开工令。后周氏青云建筑公司向宜宾工职校发出要求解除双方合同的函，主要理由为：宜宾工职校主管人员无意配合施工；施工合同不合法；设计存在严重缺陷；自收到合同后双方协商不能达成共识，导致没有办法进场施工，要求解除合同。2017年7月9日，宜宾工职校以工职函[2017]29号文件向周氏青云建筑公司回函，主要内容为：周氏青云建筑公司所述理由不成立，但该公司既然表明了不会履行双方的合同，单方面解除合同，我校不退还你司交的履约保证金。庭审中，宜宾工职校陈述学校对双方解除合同没有意见，且本案所涉工程，宜宾工职校已通过竞争性谈判交由其他承包方施工。证人梁家财到庭作证，证明其作为本案所涉本程的监理单位的项目总监，于2017年7月5日向周氏青云建筑公司发放了开工令，但被拒签，且工程符合合同约定的施工条件。
本院认为：１、关于原、被告双方合同的解除问题：根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；第一百零八条之规定：当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。在周氏青云建筑公司向宜宾工职校发出解除合同函且宜宾工职校对此予以回复时，双方对解除所签订的合同已达成一致。2、关于是否应退还保证金以及赔偿费用的问题：当事人应当按照合同的约定全面履行自己的合同义务。周氏青云建筑公司和宜宾工职校签订《建设工程施工合同》后，双方就应按合同约定履行了各自的义务。周氏青云建筑公司称不能履行合同义务且导致双方合同解除的原因在于宜宾工职校，为此原告周氏青云建筑公司提供自己公司致宜宾工职校函件、施工材料销售厂家提供的情况说明两份、脚手架搭设专项方案打印件以及清单计算表计价表、施工方案报审表、情况说明打印件、照片，但上述证明不能该工程不符合施工条件、设计存在严重缺陷等，其提出因工程材料的特殊性需要定制，要求延期，双方也此经协商后将原定工期延至2017年的暑假，且庭审中，宜宾工职校只认可收到过周氏青云建筑公司工程延期函和解除合同函，对此，周氏青云建筑公司也无其他证据证明。故本院认为，周氏青云建筑公司作为中标单位，中标后不进场施工的理由不成立，根据《中华人民共和国招投标法》第六十条之规定：中标人不履行与招标人订立的合同的，履行保证金不予退还。因此，对周氏青云建筑公司诉请要求宜宾工职校退还履行保证金以及利息和损失的诉请，本院不予支持。
综合以上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百�七条、第一百零八条，《中华人民共和国招投标法》第六十条之规定，判决如下：
驳回原告成都周氏青云建筑工程有限公司的诉讼请求。
如果上述义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3004元，减半收取1502元，全部由原告成都周氏青云建筑工程有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院或宜宾市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省宜宾市中级人民法院。
审判员 陈顺兰
二〇一七年九月二十一日
书记员 王雨潇