四川省安岳县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）川2021民初1988号
原告：吴一志，男，1966年10月18日出生，汉族，住四川省安岳县。
原告：王同碧，女，1969年6月2日出生，汉族，住四川省安岳县。
委托诉讼代理人：倪文龙（系二原告共同委托），四川强德律师事务所专职律师。
被告：安岳县晶盛房地产开发有限责任公司，住所地四川省安岳县岳阳镇普州大道北段211号。统一社会信用代码91512021206664945W。
法定代表人：李均国，执行董事。
委托诉讼代理人：曾红梅，四川强德律师事务所专职律师。
委托诉讼代理人：刘蔚瑶，四川强德律师事务所专职律师。
原告吴一志、王同碧与被告安岳县晶盛房地产开发有限责任公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2018年4月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告吴一志、王同碧共同委托诉讼代理人倪文龙，被告安岳县晶盛房地产开发有限责任公司法定代表人李均国委托诉讼代理人曾红梅、刘蔚瑶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吴一志、王同碧向本院提出诉讼请求:1.判令被告立即为原告办理并交付安岳县岳阳镇普州大道北段”豪森铭家”2幢x单元x层x号房屋权属证书；2.判令被告向原告支付逾期办理初始登记违约金27560元〔261475元×527天(2014年7月1日至2015年12月9日)×2‱〕；支付逾期办理转移登记违约金（从2015年1月1日起每日按261475元的1‱计至权属证书交付之日止〕。事实和理由：原告于2011年10月15日购买被告开发的安岳县岳阳镇普州大道北段”豪森铭家”2幢x单元x层x号商品房1套，双方为此约定了房款支付、初始登记和转移登记办理时限及违约金等内容。原告依约履行了义务，但被告逾期取得初始登记，至今未办理转移登记，应承担相应违约责任。
安岳县晶盛房地产开发有限责任公司辩称：原、被告签订《商品房买卖合同》属实;初始登记、转移登记逾期未能办理的根本原因在于项目完工后未能顺利进行竣工验收，而未能竣工验收的根本原因在于原告等业主违规搭建和政府未及时拆迁项目规划范围内的房屋所致，而非被告责任造成；另原告等业主没有提供办证委托书及相关资料及不动产登记办理程序变化也导致初始登记至今未能办理，并非被告责任所致；原告主张的违约金金额过高，且已过诉讼时效，法律不应再予保护，请求人民法院依法驳回原告要求被告支付违约金的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：申报材料因不能确定其来源，无法辨明真伪，故不予采信。违章搭建照片形式要件合法，内容客观真实，能与质监部门的整改通知相印证，与本案有关联;待拆迁房屋照片与”豪森铭家”项目规划总平面图、市政规划平面图及相关职能部门的文件相互印证，证实”豪森铭家”小区项目规划范围内还有房屋未拆迁完毕；被告关于整改违章搭建的通知形式要件合法，且与质监部门的安全整改通知书能相互印证，证实被告通知违章搭建业主整改的事实；故对上述证据的证明效力，本院予以确认。交纳办证资料的通知无法看清内容，不能得出被告通知原告交纳办证资料的事实；通话清单未注明出处，且不能确定主叫号码与被叫号码的使用人，故对其证明效力，本院不予确认。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2010年7月30日，安岳县人民政府同意被告将已确权使用的位于安岳县岳阳镇普州大道北段的国有建设用地30061.39平方米作为修建”豪森铭家”小区用地。2018年1月17日，安岳县国土资源局与被告补签了《国有土地使用权出让合同》，约定安岳县国土资源局出让安岳县岳阳镇普州大道北段21670.87平方米土地与被告，土地使用权年限自2008年4月28日起至2078年4月27日止，被告于合同签订日一次性支付土地出让金额3496194元。合同签订后，被告于2018年2月2日缴清土地出让价款。安岳县岳阳镇石坝子社区康中芳等三户居民约三分之一的房屋位于”豪森铭家”小区用地红线范围内，至”豪森铭家”小区完工，未能完成征收、拆迁。
2011年10月15日，原、被告签订《商品房买卖合同》及《商品房买卖合同补充协议》，约定原告向被告购买安岳县岳阳镇普州大道北段”豪森铭家”2幢x单元第x层x号商品房1套；预测建筑面积89.8㎡，单价3065元/㎡，总价款275237元；原告可以首期支付购房款总价的40%，其余价款向银行或住房公积金管理机构借款支付；被告在2013年12月31日前向原告交付该商品房，交付的商品房应当具备取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表、面积实测技术报告书等条件；被告应在2014年6月30日前取得该商品房所在楼栋权属证明，如因被告责任未能在约定期限内取得权属证明，应自期限届满次日起至实际取得权属证明之日止，按日计算向原告支付全部已付款2‱的违约金，并于被告实际取得权属证明之日起30日内支付；原告委托被告办理房屋产权证、国土证等事宜，费用由原告承担，如因被告责任致原告未能在商品房交付之日起365日内取得房屋权属证书，应自期限届满次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，按日计算向原告支付全部已付款1‱的违约金，并于原告实际取得房屋所有权证书之日起30日内支付；原告不得擅自改变商品房的建筑主体结构、承重结构和用途，不得擅自改变与商品房有关的共用部位和设施的使用性质。原告因此共向被告交纳购房款261475元、办理房屋权属证书费用5721元。2014年8月29日，被告向原告交付房屋，原告接房后对房屋进行了装修。
2015年4月10日，质监部门以”豪森铭家”建设工程存在外观与规划建筑设计立面不符、原设计露天阳台现已封闭、外墙窗户多处增设不锈钢护栏、房屋未经验收即已进行室内装修及业主违章搭建等问题要求施工单位整改完善。次日，被告张贴通知要求违章搭建业主立即整改，未果。2015年11月30日至12月10日，”豪森铭家”1-7幢获得初始登记。2016年8月29日，安岳县实行统一不动产登记，原应颁发的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》整合为《不动产权证书》。2017年6月6日，建设行政部门以”豪森铭家”一二期工程未经竣工验收即擅自交付使用为由，对被告进行了行政处罚；同年12月26日，安岳县人民政府要求房屋征收部门对康中芳等三户房屋现状进行锁定，并按国有土地上房屋征收程序依法征收。2018年1月31日，质监部门要求”豪森铭家”的施工单位对楼幢存在的”窗户无限位卡、有违章建筑……”等问题进行整改；2月1日，被告及施工、监理单位联合向质监部门作出回复，表示对工程施工问题已作整改，违章建筑已按程序办理；2月13日，”豪森铭家”建设工程项目完成竣工验收备案;5月2日，”豪森铭家”1幢2单元13层1号、17层3号、1幢3单元10层1号房屋办理了转移登记。因被告逾期取得初始登记、原告至今未获所购商品房的不动产权证书，致形成本案诉讼。
本院认为，原、被告所签《商品房买卖合同》及补充协议系双方真实意思表示，不违反法律规定，应属有效，双方均应依约行使权利并履行义务。现被告未能办理原告所购房屋权属证书，原告因此要求被告交证并承担迟延办理初始登记和转移登记的违约金，被告认为自己不应承担或仅适当承担违约金，双方争议焦点有四：一是被告应否及时为原告交证；二是迟延办理初始登记和转移登记的责任应否由被告承担；三是初始登记和转移登记违约金数额应如何确定；四是原告的违约金主张是否已过诉讼时效。现分述如下：
一、关于被告应否及时为原告交证的问题。双方所签买卖合同约定被告在2013年12月31日前交房，原告在被告交房之日起365日内取得房屋权属证书；补充协议约定原告委托被告办理房屋权属证书；原告在接房时已向被告缴纳办证费用，故被告负有为原告办理房屋权属证书的义务。由于国家不动产登记制度发生变化，现只能办理《房屋所有权证》、《国有土地使用证》合为一体的《不动产权证书》，被告应在原告交付办证资料情形下，及时为原告办理并交付《不动产权证书》。
二、关于迟延办理初始登记和转移登记的责任应否由被告承担的问题。按合同约定，因被告责任致初始登记、转移登记办理迟延，被告才承担违约责任。而迟延办理初始登记和转移登记，并非被告具备办理条件却不作为，主要在于没有顺利完成综合验收所致。而造成综合验收迟迟未能完成的原因，一是建设地块至今未能全部完成拆迁，致开发建设与规划要求不一致，该后果既非被告造成，也非被告自己能够消除；二是部分业主接房后擅自搭建阳台影响房屋外观立面，致工程项目不符合验收要求；三是被告未完成验收即行交房为工程验收障碍埋下隐患。上述原因的综合作用，造成初始登记和转移登记办理迟延。综合分析迟延办证的责任，应不能完全归咎于被告，其中既有被告责任，也有被告以外的责任；被告当为自身行为造成的后果承担相应责任，但对非自身行为造成的后果不应承担责任。
三、关于初始登记和转移登记违约金数额应如何确定的问题。被告未完成验收即将商品房交付原告等业主装修使用，为工程项目迟延验收、商品房初始登记和转移登记逾期未能办理留下隐患，建筑施工缺陷对此亦有一定影响；部分业主接房后擅自搭建阳台影响房屋外观立面状况或改变房屋用途且未行整改，最终造成工程项目迟迟不能完成验收、商品房初始登记和转移登记迟迟不能办理，该部分业主对此负有主要责任。合同约定因被告责任未按期完成初始登记和转移登记的需向原告支付违约金，被告对未能如约完成初始登记、至今未完成转移登记负有一定责任，应依约承担相应违约责任；但被告违约后本应能在较短时限内消除违约状况，后因部分业主擅自搭建阳台影响房屋外观立面状况或改变房屋用途的行为，导致工程项目迟迟不能验收、初始登记和转移登记迟迟不能办理，违约损失进一步扩大，该扩大的损失并非被告责任造成，依约不应由被告承担。
四、关于原告的违约金主张是否已过诉讼时效的问题。初始登记由被告办理并持有，其办理后亦未告知原告，原告起诉前才得知初始登记逾期办理，故原告关于初始登记违约金主张未过诉讼时效。原告在约定期限届满前未获房屋权属证书即应知道被告违约且自己权利被侵害，逾期之日即为转移登记违约金的起算时间点，因该违约金属继续性债权，依照法律及司法解释规定，2015年10月1日前的违约金部分已过诉讼时效，此后部分未过诉讼时效。
综上所述，依据合同法补偿性违约金规则规定，本院以原告可能存在的实际损失及合同约定的承担责任前提，兼顾合同履行情况、当事人过错程度、诉讼时效规定等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则综合予以衡量，适当减少被告承担的违约金数额。因此，本院对原告要求被告交付房屋权属证书并承担相应违约金主张符合法律规定部分予以支持，对违约金主张过高、超过诉讼时效期间部分不予支持。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条、《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第六十条、第一百零七条、第一百三十五条规定，判决如下：
一、限被告安岳县晶盛房地产开发有限责任公司于本判决生效且原告吴一志、王同碧向其交付办证资料后六十日内，向原告吴一志、王同碧交付安岳县岳阳镇普州大道北段”豪森铭家”2幢x单元第x层x号商品房的不动产权证书；
二、限被告安岳县晶盛房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告吴一志、王同碧逾期办理初始登记违约金3000元、逾期办理房屋转移登记权属证书违约金3000元，合计6000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费550元，减半收取计275元，由原告吴一志、王同碧负担122元，被告安岳县晶盛房地产开发有限责任公司负担153元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省资阳市中级人民法院。
审判员 吴晓燕
二〇一八年六月二十八日
书记员 龚 军