上海市闵行区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）沪0112民初33432号
原告：上海永大电梯安装维修有限公司，住所地上海市松江区。
法定代表人：马克民，执行董事。
委托诉讼代理人：柯维文，上海左券律师事务所律师。
委托诉讼代理人：郭翠丽，女。
被告：上海全方位数码科技有限公司，住所地上海市闵行区。
法定代表人：叶德彭，执行董事。
委托诉讼代理人：刁骅，上海刁骅律师事务所律师。
原告上海永大电梯安装维修有限公司(以下简称永大安装公司)与被告上海全方位数码科技有限公司(以下简称全方位公司)承揽合同纠纷一案，本院于2016年12月12日立案后，依法适用简易程序，于2017年1月16日、2017年3月21日公开开庭进行了审理。审理期限到期后，双方当事人同意继续适用简易程序，经本院院长批准，本案延长简易程序审理期限。原告永大安装公司的委托诉讼代理人柯维文、郭翠丽、被告全方位公司的委托诉讼代理人刁骅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
永大安装公司向本院提出诉讼请求：1、被告向原告支付安装费人民币(以下币种相同)406,440元；2、被告向原告支付以406,440元为本金，按每日万分之五的标准，自2016年2月12日起计算至实际支付之日止的逾期付款违约金。事实和理由：2012年11月9日，原告与被告就位于上海市闵行区都会路元江路交接口的电梯工程签订编号为XXXXXXXXX的《电(扶)梯安装合同》(以下简称安装合同)1份，约定原告为被告安装32台电梯，安装费为903,200元。被告应于电梯交货期前30日支付50%安装费，电梯验收合格并移交后7日内支付45%，余款于电梯验收合格且移交满两年后7日内付清。若被告逾期支付，则应按逾期金额每日万分之五向原告支付违约金。若被告未付清合同约定的款项，导致不具备竣工移交条件时，应当视为被告已于电梯验收合格之日起接受移交。合同签订后，根据工程进度要求，合同所涉32台电梯中已有16台(所涉安装费427,200元)于2016年2月4日验收合格，但因被告未付清合同约定的款项，导致不具备移交条件，应视为被告已于2016年2月4日接受移交。剩余16台电梯(所涉安装费476,000元)也已安装完毕，但因被告工地原因导致至今无法申报验收，应当视为已验收合格。因此，被告应最迟于2016年2月11日前支付32台电梯95%安装费858,040元。被告实际仅支付了451,600元，尚有406,440元未付。故原告诉至法院，请求判如所请。
全方位公司辩称，对原告主张的已付安装款金额无异议。因原告未完成安装义务，电梯目前未达到检验和移交的条件，故剩余款项未达到合同约定的支付条件，被告拒付余款不构成违约。
本院经审理认定事实如下：
2012年11月9日，被告作为甲方，永大电梯设备(中国)有限公司(以下简称永大设备公司)作为乙方签订《电(扶)梯供货合同》(以下简称供货合同)1份，约定：甲方向乙方购买电梯。1.0标的和价格：号机1-3，规格型号e’IQ-P-1350*11/11-C0105，3台，单台金额215,500元，合计金额646,500元；号机4，规格型号e’IQ-P-1350*11/11-C0105，1台，单台金额225,700元，合计金额225,700元；号机5，规格型号YOGALI-P-1000*3/3-C090，1台，单台金额149,600元，合计金额149,600元；号机6-7，规格型号YOAGLI-P-1000*8/8-C090，2台，单台金额176,000元，合计金额352,000元；号机22，规格型号e’IQ-P-1000*5/5-C090，1台，单台金额162,200元，合计金额162,200元；号机8-21、23-32，规格型号e’IQ-P-1000*8/8-C090，24台，单台金额160,700元，合计金额3,856,800元。合同总价5,392,800元。……3.0付款方式：3.1甲方于本合同签订之日起三日内向乙方支付合同总价的10%作为定金，即539,280元，乙方出具同等金额的银行保函，有效期六个月。前述定金自甲方第一次支付货款之日起自动转化为货款。3.2甲方应于本合同2.1条款规定的每批电梯交货期限前30天付清该批电梯设备总金额的70%，即3,774,960元。3.3电梯安装验收合格并移交(移交日为验收合格之日起7天内完成)之后，甲方应在15天内支付该批设备合同总价总金额的15%，即808,920元。3.4分批出货之电梯余款于电梯验收合格两年后10日内，由乙方向甲方书面提出退回质保金申请，甲方无息支付电梯设备剩余5%货款，即269,640元。……3.7如因甲方原因从合同设备到货之日起一百天，导致乙方不能及时安装、或安毕后无法申报验收，导致合同设备不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理部门验收的，从合同设备乙方工厂发货之日起第一百天，甲方仍需向乙方支付合同约定的相关款项，同时乙方应在甲方原因解决后则应继续履行合同设备通过验收的义务。……6.0产品质量保证：……6.4……乙方或乙方委托、指定的具有资质的单位应为甲方提供本合同电(扶)梯产品的安装、调试、维修保养等服务，甲方同意由乙方全资子公司永大安装公司签订《电(扶)梯安装合同》，并由乙方及该子公司共同对安装质量负责。……9.0违约责任：9.1除不可抗力的原因之外，乙方未按本合同预约日期出货，应向甲方支付逾期出货的违约金，每日按不能出货部分的货款总金额万分之五计算，甲方未按合同规定的期限付清款的，甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，每日按逾期货款总金额万分之五计算。乙方未按合同规定的期限出货、安装的，应向甲方支付逾期出货、安装违约金，每日按逾期出货、安装电梯货款总金额万分之五计算。合同后附每台电梯的规格明细表，其中特记事项载明：需方之土建尺寸最终以双方确认的营业设计土建图为准。需方未按双方确认的营业设计土建图样施工，由此产生的一切后果由需方负责整改。
同时，被告作为甲方，原告作为乙方签订安装合同1份，约定：乙方承担甲方上述32台电梯的安装、调试、验收完成后的二十四个月的免费维修保养，合同总价为903,200元。2.0付款方式：2.1进场安装款为安装合同总金额的50%，即451,600元，由甲方与机件出货前款一并支付给乙方，乙方收到该款后按约出货及进场安装。2.2甲方应在质量技术监督局对电(扶)梯安装工程检验合格后并移交后(移交日为验收合格之日起7天内完成)之后7天内将本合同总金额的45%，即406,440元支付给乙方。2.3在两年免费保修期届满后7天内将支付安装合同余款，即45,160元无息支付给乙方。……4.0安装必备条件：4.1货抵安装现场。4.2井道、机房土建完工，建筑土建符合双方签订的供货合同中确认之电(扶)梯确认图，若不符合，责任方应及时进行整改，基本要求包括：4.2.1平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。4.2.2井道和机房内粉刷完工，模板、钢筋或其它土建施工器具和建筑垃圾清除干净。底坑无积水或渗漏水。4.2.3建筑物内永久性楼梯和机房主通道门窗等施工完成并畅通。按要求配置安装、调试用的动力和照明电源接驳点。4.2.4各楼层门孔设置临时安全栅拦。4.3甲方应确保施工期间的电源供应；4.3.1甲方应将安装施工用临时电源送至电梯井道口附近不超过30米远处，其负荷每台电(扶)梯不小于三相380V20A和单相220V15A，每增加一台电(扶)梯增加40%的供电负荷。……4.3.3安装工程调试之前，若没有正式电源，可以用临时电调试。待有正式电通时，乙方要负责接线调试。……5.0安装工程联络与配合：5.1甲方权责：5.1.1当乙方以书面形式向甲方报告施工状况和提出合理要求甲方配合协调的事项时，甲方应视具体情况调解决安装配合事项或签收乙方递送的书面材料。……5.1.3承担工程总包配合费，并于验收前办理完成电梯操作管理人员证。5.1.4申报验收前完成机房至监控室的布线。5.1.5如房屋建筑或电梯外装工程不能配合安装进度，则经双方书面确认后，电梯安装日期可相应顺延。在电梯安装完毕15天前，乙方应书面通知委托方提供电梯试车之用电源，甲方在接到该通知之日起7日内提供电梯试车之用电源，否则试车工程延至供电后立即实施。……5.2乙方权责：……5.2.7申报验收前免费完成对讲机五方通话功能。……5.2.21电梯五方通话话机由乙方免费提供，由电梯轿厢至机房设备的线缆(包括井道内部)由乙方免费提供并完成安装。……5.2.24乙方负责该项目电梯安装方面、政府技术监督局的开工及验收手续，负责政府验收费用。免费提供产品使用咨询服务。按照合同约定提供产品保修期内的服务。5.2.25乙方要负责层门缝水泥灌浆填塞。乙方负责井道照明及维修插座。……6.0安装工程验收：……6.3安装完毕，在电梯安装工程具备竣工验收条件后，由乙方免费向政府有关主管电梯部门申报验收手续，甲方提供相应的配合；经政府有关主管电梯部门验收合格并发出‘电梯验收合格证’后，乙方按技术标准进行产品的质量验收，并向甲方出具产品安装检验报告，提交竣工验收报告、产品合格证书，并按国家有关规定整理的施工技术资料，乙方正式将电梯移交甲方使用。……9.0违约责任：9.1甲方未按2.0条款规定的期限支付安装费的，甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，每日按逾期款项总金额的万分之五计算。……11.0合同附件表：电梯安装辅助事项配合选项表：下列事项由业主方负责处理：1.井道、机房土建营造工程范畴内的事项。2.井道内无建筑垃圾、残留钢筋，底坑无渗漏水，机房门窗齐全。3.不符合土建图要求的土建修凿整改。4.提供电梯设备堆放场地和临时仓库。5.施工电源(送至井道门口附近30米左右处)。6.动力电源(按确认图所定规格送至机房内靠近门口处，设动力电源柜)。7.各楼层地坪装饰完成面标高和墙面装饰厚度尺寸的确定。8.从机房到控制室的对讲电话、CCTV、CRT、消防管制等线路的敷设。9.送至机房的远隔监控线(电话线)。10.总包配合费(不包括水、电、及垃圾清运费等费用)。……
2013年3月7日，永大设备公司与被告签订《追加(减)合约书》1份，对供货合同约定的1-3号机、5号机和22号机轿厢装饰进行了变更，并增加电梯配件若干，因此增加货款240,000元，并约定该增加货款的付款期限为交货期前三十天。
2014年4月25日，永大设备公司与被告签订《追加合约书》及《补充协议书》各1份，约定：原合同并未涉及总包配合费，现总包配合费由永大设备公司代被告交付，因此被告转交永大设备公司3,500元/台(不含税)，合同税价4,095元/台，合计131,040元，并约定该费用的付款期限为与机件验收合格款同付。
上述合同签订后，被告针对上述全部合同于2013年4月24日向永大设备公司付款539,280元、于2013年11月7日向永大设备公司付款1,372,600元、于2014年1月6日向永大设备公司付款1,600,000元、于2014年1月28日向永大设备公司付款1,445,900元、于2014年6月16日向永大设备公司付款112,000元，合计5,069,780元。
永大设备公司于2013年至2015年期间陆续将供货合同约定的32台电梯交付至被告位于上海市闵行区都会路XXX号的工地现场。2016年2月4日，规格型号为e’IQ-P-1000*8/8-C090的16台电梯经上海市特种设备监督检验技术研究院检验合格。
2016年6月16日，上海左券律师事务所受永大设备公司委托向被告寄送律师函1份，表示：“……目前，涉约32台电梯已全部安装完毕，其中16台已于2016年2月4日检验合格，剩余16台因贵司现场原因一直无法报验。对于未检验的电梯，永大已多次发《工作联系函》要求贵司完成配合检验的工作，但贵司未能完成。现特发此函，望贵司于6月25日前，与永大进行已检验合格电梯的移交，并配合完成剩余电梯的检验工作。”
2016年12月6日，原告向被告发函表示：“现场32台电梯已全部安装调试完成并且全部厂检完成，其中16台电梯已通过技术监督局验收，虽电梯已调试完毕，但还有以下问题迟迟未解决：1、电梯机房内工字钢的混凝土浇筑，机房门窗、排风、照明。2、井道内积水未清理，底坑防水措施未做。3、对电梯成品保护，部品损坏由业主承担(现场电脑板已被盗过)。4、五方通话未完成(每台电梯机房拉一根线到监控室，1平方的4芯线，带屏蔽功能)。5、正式电源未到位(机房内业主电源箱位置是空的)。6、后期出货的6台电梯，其中有3台电梯(3U59133-35)的底坑深度不一致，分别是1,400mm，1,500mm，1,600mm，我司底坑深度标准是1550mm，现有2个方案：(1)地下室地坎抬高100mm。(2)底坑往下打100mm。请业主抉择，否则地下室的层门地坎无法安装，电梯无法调试，影响厂检及官检。7、其中16台电梯(3U59145-50，52-61)于2016年2月已通过技术监督局验收，技监局将于2017年2月对电梯进行年检，如无法提供正式电源及五方通话，建议贵司到技监局办理停用，否则年检无法通过，产生的费用由贵司承担。……”
诉讼中，本院组织原、被告双方对工地及电梯安装情况进行现场查看，发现：1、工地电源仅通至位于1号楼地下室的配电房，其余楼栋均无电源；2、电梯五方通话线路敷设至电梯井道口；3、涉案32台电梯均已安装在约定位置，但层门缝水泥灌浆填塞均未完成；4、1-3号梯因电梯底坑深度问题，电梯轿箱停放于地下室时轿箱地面与地下室地面存在10厘米左右的高低差。
本院认为，原、被告双方签订的安装合同是双方的真实意思表示，且内容于法不悖，合同成立并生效，双方均应按合同约定履行各自的合同义务。
对于原告要求被告支付安装费的诉讼请求，虽然安装合同约定电梯安装验收合格并移交后被告才需付清95%的安装款，但尚未检验的16台电梯均已安装在约定位置，系因无正式电源及五方通话，无法申报检验，其中1-3号梯还因电梯底坑深度问题，电梯轿箱停放于地下室时轿箱地面与地下室地面存在10厘米左右的高低差。对于正式电源及五方通话的安装问题，根据安装合同的约定，被告应将正式电源及五方通话的线路敷设至机房；对于电梯底坑深度问题，电梯井道属土建工程的范围，根据安装合同约定，被告应负责不符合土建图要求的土建修凿整改。被告在本院组织的现场调查中认可其在签订合同时已看过电梯土建图，但表示双方曾口头约定由原告负责解决1-3号梯土建与土建图不符问题。因原告对该事实不予认可，且被告也未举证证明，本院不予采信。故本院认为，16台电梯无法申报验收系被告未按约履行其作为定作人的上述协助义务所致，被告再以电梯未验收合格为由拒付安装款，有违诚信，被告应向原告支付安装费。但因被告未完成层门缝水泥灌浆填塞工作，该工作相应费用被告可不予支付。对于已检验合格的16台电梯，虽然层门缝水泥灌浆填塞工作未完成，会影响电梯移交，但电梯已安装检验合格，而层门缝水泥灌浆填塞工作仅系安装工作的辅助性工作，根据合同公平原则，被告的付款义务应与原告的安装义务相平衡，故被告应向原告支付该16台电梯的安装费，但与层门缝水泥灌浆填塞工作相对应的安装费被告可不予支付。综上，原告主张的涉案32台电梯95%的安装费858,040元，因被告未完成层门缝水泥灌浆填塞工作，本院酌情扣除60,000元，余款798,040元，被告应当支付。被告已付451,600元，尚有346,440元未付。原告要求被告支付该款，有事实及法律依据，本院予以支持。
对于原告要求被告支付逾期付款违约金的诉讼请求，因安装合同约定的付款时间是32台电梯验收合格并移交后7天内，虽然电梯未能验收合格和移交的主要原因在于被告，但电梯层门缝水泥灌浆填塞未完成也会影响电梯移交。在原告安装电梯时，被告已提供了临时电源等完成该工作的施工条件，原告本应及时完成该工作。因原告未在安装电梯时一并完成该工作，即使工地此后不再具备施工条件，工作未能完成的责任也应由原告承担。因原告也存在影响电梯移交的违约行为，故对原告要求被告支付逾期付款违约金的诉讼请求，本院不予支持。
综合上述，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第四十五条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二百六十三条规定，判决如下：
被告上海全方位数码科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海永大电梯安装维修有限公司支付安装费346,440元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取计3,943.68元，由原告上海永大电梯安装维修有限公司负担832.62元，被告上海全方位数码科技有限公司负担3,111.06元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审判员 苏琳琳
二〇一七年四月二十五日
书记员 邵 晛
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。
第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
第四十五条当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。
当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。