辽宁省阜新市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）辽09民终1264号
上诉人（原审被告、反诉原告）：重庆国网实业发展有限公司毕节分公司。
负责人：唐利华，总经理。
委托诉讼代理人：邓小龙，系重庆瑞月永华律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王海亮，系重庆瑞月永华律师事务所律师。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：重庆莱特钢结构有限公司。
法定代表人：李虎，总经理。
委托诉讼代理人：朱广民，系辽宁公合律师事务所律师。
上诉人重庆国网实业发展有限公司毕节分公司（以下简称重庆国网毕节分公司）因与被上诉人重庆莱特钢结构有限公司（以下简称重庆莱特公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服彰武县人民法院（2017）辽0922民初648号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年11月10日立案后，依法组成合议庭，开庭审理了本案。上诉人重新国网毕节分公司的委托诉讼代理人邓小龙、王海亮、被上诉人重庆莱特公司的委托诉讼代理人朱广民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
重新国网毕节分公司上诉请求：1.撤销（2017）辽0922民初648号民事判决第三、五项判决，改判被上诉人以合同价款300万元为基数，按日利率0.02%计算从2015年6月2日起至2017年4月10日止计算违约金向上诉人承担违约责任；2.被上诉人承担因其违约行为给上诉人造成的配电工程材料采购定金及施工合同预付款损失440000元；3.一审的本诉案件受理费由被上诉人负担，反诉的案件受理费由被上诉人依法分担；4.上诉费由被上诉人承担。事实及理由：一审判决认定事实不清楚，适用法律错误。1.一审法院认定被上诉人应承担的违约金的计算基数和期间有误；2.上诉人因被上诉人的违约行为而产生的损失，应予支持；3.一审法院对案件本诉受理费、反诉费的分配有误。
重庆莱特公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应维持原判。
重庆莱特公司一审法院起诉请求：1、要求解除与重庆国网毕节分公司签订的《10KV配电工程承包合同》。2、返还预付款30万元，设计费8万元，并承担违约责任。3、案件受理费7000元，由重庆国网毕节分公司负担。事实和理由：2015年5月25日，我公司与重庆国网毕节分公司签订《10KV配电工程承包合同》，由我公司将阜新中小企业创业园二、三地块钢构厂房10KV配电工程以300万元价款发包给重庆国网毕节分公司，其中二号地块100万元，三号地块200万元。两个地块我公司支付50万元预付款，重庆国网毕节分公司负责与供电部门及设计单位沟通，负责协调出二次10KV配电工程设计图，我公司支付设计费。2015年5月26日，我公司与重庆国网毕节分公司、阜新市宏力电气安装有限责任公司签订了三方协议，约定设计费10.8万元。合同签订后，我公司预付给重庆莱特公司30万元工程款，支付给阜新市宏力电气安装有限责任公司设计费8万元。之后，我公司督促重庆国网毕节分公司提交配电工程设计图，交由我公司审核，并告知其二号地块现不具备施工条件，做好先行进入三号地施工准备工作。但重庆国网毕节分公司只是反复要求我公司交足50万元预付款，既未向我公司交付配电工程设计图，也未将三地块材料设备进场准备施工。因此，我公司不能再继续打款。最终，重庆国网毕节分公司没有履行合同，致使我公司将该工程另行发包，施工期限延顺，造成我公司经济损失。
重庆国网毕节分公司向一审法院反诉请求：1、要求重庆莱特公司（反诉被告）违约行为造成我公司的损失440000元。2、要求重庆莱特公司（反诉被告）承担违约责任，即从2015年6月2日起至合同预付款付清之日止，以合同价款300万元为基数，按日利率0.02%计算。3、案件受理费12184元，由重庆莱特公司负担。事实和理由：2015年5月25日，我公司与重庆莱特公司签订了《10KV配电工程承包合同》，按照合同约定，重庆莱特公司应该在合同签订之日后的5个工作日内向我公司支付预付款50万元，但重庆莱特公司借故拖欠各种应付款项，其行为已构成违约，致使我公司与材料供应商签订的相关采购合同无法顺利履行，我公司经济受损。其中，2015年6月1日，我公司与深圳市创亿电力设备有限公司签订了高压设备销售合同并支付定金200000元。2015年7月1日，我公司与重庆泰山电缆有限公司签订购销合同，支付定金140000元。2015年7月2日，我与阜新市宏力电气安装有限责任公司签订工程施工合同，并于2015年7月8日通过银行转帐支付100000元工程款。另外，重庆莱特公司还要按照我公司与重庆莱特公司签订的《10KV配电工程承包合同》第九条违约说明第二款规定承担违约责任，即以合同价款300万元为基数，按日利率0.02%计算至给付之日止。
一审法院认定事实:2015年5月25日，重庆莱特公司与重庆国网毕节分公司签订10KV配电工程承包合同，约定重庆莱特公司将阜新中小企业创业园二、三地块钢构厂房的10KV配电工程以300万元价款发包给重庆国网毕节分公司，其中二号地块100万元，三号地块200万元。重庆国网毕节分公司负责与供电部门及设计单位联系沟通，并负责协调出二次10KV配电工程设计图，二次设计费用由重庆莱特公司支付。合同签订后，重庆莱特公司在5个工作日内向重庆国网毕节分公司支付50万元作为预付款，重庆国网毕节分公司把三地块材料设备、线缆等全部到场后5个工作日内，重庆莱特公司支付100万，二号地的所有材料设备在7月25日（或重庆莱特公司通知时间）到场5个工作日内，重庆莱特公司支付50万元。供电验收合格、工程竣工移交供电部门并完善通电等手续后，重庆莱特公司付清工程余款。工程款到账，进场施工后70个工作日内竣工。若因重庆莱特公司原因合同终止，重庆莱特公司支付已完成工程价款和导致重庆国网毕节分公司退货或解除订货合同而不能退还的货款与因退货、解除订货合同发生的费用，并赔偿重庆国网毕节分公司其它合理损失，若重庆国网毕节分公司原因导致合同终止，重庆国网毕节分公司赔偿重庆莱特公司的损失。重庆莱特公司不得借故拖欠各种应付款，工程款未按时支付，延期一个月以内的，按合同价款0.02%延期天数计算收取违约金。如因重庆国网毕节分公司原因造成本工程未按约定时间完工，延期一个月以内的按合同价款0.02%延期天数计算违约金。2015年5月26日，重庆莱特公司与阜新市宏力电气安装有限责任公司、重庆国网毕节分公司签订三方协议，约定由阜新市宏力电气安装有限责任公司完成阜新中小企业创业园标准化厂房建设项目10KV配电工程电力设计施工申报及资料编制等相关工作，重庆国网毕节分公司全力配合。阜新宏力电气安装有限责任公司与重庆国网毕节分公司根据重庆莱特公司要求完成相关电力设计，由阜新宏力电气安装有限责任公司根据当地供电规定进行规范和完善，经重庆莱特公司核定后，阜新市宏力电气安装有限责任公司编制成品图送审并通过。重庆国网毕节分公司部门的中间验收和竣工验收环节，保证验收合格，重庆莱特公司及阜新宏力电气安装有限责任公司全力配合。暂定重庆莱特公司支付设计及施工安装费108000元，阜新市宏力电气安装有限公司应得费用由重庆莱特公司委托重庆国网毕节公司支付，总费用支付方式为分期支付，手续办理期间付款80000元，工程施工结束，经验收合格后送电前支付余款28000元。2015年7月31日，重庆莱特公司向重庆国网毕节分公司支付工程款预付30万元，向阜新宏力电气安装有限责任公司支付设计费8万元。因重庆莱特公司未按合同约定交足预付款500000元而是只交预付款300000元，经双方协商未达成一致意见，重庆国网毕节分公司未进场施工，重庆莱特公司将10KV配电工程另行发包，并依据新的设计图纸进行施工。重庆莱特公司与重庆国网毕节分公司之间签订的10KV配电工程合同未实际履行。2016年4月13日，重庆国网毕节公司向重庆莱特公司出具了关于解除与重庆莱特公司签订的辽宁阜新中小企业创业园钢构厂房《10KV配电工程承包合》的函，要求与重庆莱特公司解除合同，并要求其承担合同履行过程中的各项经济损失及违约责任。
一审法院认为，重庆莱特公司与重庆国网毕节分公司关于解除合同达成一致意见，依法予以支持。预付款在合同正常履行的情况下，作为合同价款的一部分，在合同没有正常履行的情况下，不管是给付一方当事人违约，还是接受方违约，收预付款者要原数退回，各方的违约责任通过合同约定的其他条款来定。本案中，重庆莱特公司将工程发包给重庆国网毕节分公司后，却未按约定在合同签订后五个工作日内支付给重庆国网毕节分公司预付款500000元，致使重庆国网毕分公司产生不安，迟迟未入场施工，以致双方的合同未实际履行。重庆国网毕节分公司收取的300000元预付款应予返还，同时重庆莱特公司应按合同约定的违约条款承担相应的违约责任，即从2015年5月31日至2015年7月31日，以500000元为基数按日0.02%计算，从2015年7月31日以200000元为基数，按日0.02%计算违约金至2016年4月13日，违约金额共计16520元。因重庆国网毕节分公司从2015年6月2日主张，支持违约金16420元。关于重庆莱特公司主张的设计费8万元的问题。从重庆莱特公司与重庆国网毕节分公司签订的10KV配电工程合同以及二公司与阜新宏力电气安装有限责任公司签订的三方协议来看，设计图纸、交付图纸系阜新宏力电气安装有限责任公司的义务。重庆国网毕节分公司只是配合协助，重庆莱特公司不应该将交付图纸必须经审批的义务转嫁给重庆国网毕节分公司。故驳回重庆莱特公司要求重庆国网毕节分公司退回8万元设计费的诉讼请求。关于重庆莱特公司主张的违约金的问题，在告知其补交诉讼费后未补交，一审法院对其主张的违约金部分不予审理。关于重庆国网毕节公司提出的重庆莱特公司的违约行为造成其公司的损失440000元的反诉请求。双方施工合同中违约部分约定因重庆莱特公司原因合同终止，重庆莱特公司应支付已完工工程价款和导致重庆国网公司退货或解除订货合同而不能退还的货款与因退货、解除订货合同发生的费用，并赔偿重庆国网公司其它合理损失，重庆国网毕节分公司向本院提交了其与第三方签订的购货合同、施工合同、汇款记录等相关证据，其提供的证据不足以证明其实际损失情况，故对其损失部分不予支持。综上，重庆国网毕节公司收取莱特公司的预付款30万元应退还给重庆莱特公司。同时，重庆莱特公司要承担相应的违约责任。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除原告重庆莱特钢结构有限公司（反诉被告）与被告重庆国网实业发展有限公司毕节分公司（反诉原告）于2015年5月25日签订的10KV配电工程承包合同。二、被告重庆国网实业发展有限公司毕节分公司（反诉原告）返还重庆莱特钢结构有限公司公司预付款300000元。三、原告重庆莱特钢结构有限公司（反诉被告）给付被告重庆国网实业发展有限公司毕节分公司（反诉原告）违约金16420元。四、驳回原告重庆莱特钢结构有限公司（反诉被告）其他诉讼请求。五、驳回被告重庆国网实业发展有限公司毕节分公司（反诉原告）的其他诉讼请求。案件受理费7000元，由重庆国网实业发展有限公司毕节分公司负担。反诉费12184元，由重庆国网实业发展有限公司毕节分公司负担。
二审中，双方当事人未提交新证据。
本院二审审理查明：一审判决认定的事实属实。
本院认为，一审判决根据上诉人与被上诉人关于解除合同达成一致意见，判决解除合同和由上诉人返还被上诉人预付款300000元正确。上诉人主张应以合同价款300万元为基数，按日利率0.02%计算从2015年6月2日起至2017年4月10日止违约金，因一审判决对违约金的基数、起止日期、计算正确，确定的违约金合理，故对上诉人此项请求不予支持；上诉人要求被上诉人承担因其违约行为给其造成的购电工程材料采购定金及施工合同预付款损失440000元，因其提供的证据尚不足以证明其实际损失情况，故对上诉人此项请求不予支持。
综上所述，上诉人重庆国网实业发展有限公司毕节分公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费19184元，由上诉人重庆国网实业发展有限公司毕节分公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 万孝全
审判员 李祥彬
审判员 张行慧
二〇一七年十二月二十二日
书记员 应 石