新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新0121民初1113号
原告：新疆欣兴四通劳务有限公司。
法定代表人：付爱荣，该公司总经理。
委托诉讼代理人：吴勇，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。
被告：新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司。
法定代表人：黄河，该公司市场部总监。
委托诉讼代理人：何宇，新疆鼎信旭业律师事务所律师。
原告新疆欣兴四通劳务有限公司（以下简称：欣兴四通公司）与被告新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司，（以下简称：丝绸之路冰雪运动公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年9月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告欣兴四通公司委托诉讼代理人吴勇，被告丝绸之路冰雪运动公司的委托诉讼代理人何宇等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告欣兴四通公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付所欠工程款224888.56元；2、判令被告按月利率4.875‰支付所欠工程款利息21926.63元，并按月利率4.875‰承担2017年8月30日至实际还款之日期间的利息；3、判令被告赔偿材料损失268850.4元；4、判令被告赔付劳务损失费25000元；5、判令被告承担本案诉讼费、送达费、保全费鉴定费等全部诉讼费用。事实及理由：2015年10月23日，我公司同被告签订《低温地热板发热电缆采暖工程合同》，约定被告将位于乌鲁木齐县水西沟镇第十三届冬季运动会运动员接待中心电采暖工程项目发包给我公司，工程范围为上下两层，施工总面积为6688平方米（其中一层面积为3568平方米，第二层面积为3120平方米，施工单价为104.67元/平方米。合同签订后,我公司及时采购施工所需材料,积极施工准备。2015年11月30日,被告要求我公司进行温控箱电缆的压线作业,此工作不在合同范围内,双方形成经济签证,约定材料费及人工费1426元。我公司完成第一层施工并以投入正常使用,已完工工程款为374888.56元,但被告仅支付15万元,尚欠工程款224888.56元。后被告通知我公司停止对第二层的施工,造成我公司材料损失268850元和人工误工费25000元。请求判令被告支付所欠工程款224888.56元，按月利率4.875‰支付所欠工程款自2015年12月31日至2017年8月30日期间利息21926.63元，并按月利率4.875‰承担2017年8月30日至实际还款之日期间的利息，赔偿材料损失268850.4元、劳务损失费25000元，承担全部诉讼费用。
被告丝绸之路冰雪运动公司辩称，我公司不同意原告的诉讼请求，原告所施工电采暖温度过低，达不到使用目的，因当时十三冬运会开幕，工期要求紧，我们自己增加了采暖手段提高温度。因工程至今未验收，我们只同意据实结算，不同意原告的全部诉讼请求。
本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。2015年10月，原告欣兴四通公司同被告丝绸之路冰雪运动公司签订《低温地热板发热电缆采暖工程合同》，约定工程名称：第十三届冬季运动会运动员接待中心电采暖工程。工程地点：乌鲁木齐水西沟镇。项目名称：电采暖工程。承包范围：1、承包范围：温控器以内的电采暖施工。主要材料品牌及型号：发热电缆安泽单导线功率18.5W/m,温控器AZ-105，双温双控，保温板及辅材地产，提供所用材料的合格证及检验报告。合同工期暂定2015年10月8日开工，2015年10月30日竣工，有效工期22天，按甲方通知日期进场之日起算。合同价款:施工面积6688平方米施工单价，合同总价6688平方米×104.67元/平方米=700032元，承包方提供正规的建安发票，注：以上为暂定面积，上述单价为核定价格，单价不再随市场变化做调整，面积计算方式以自然层面积计算。工程量如果增加后期可追加经济签证。付款方式:合同签订后，发包方支付承包方合同总价款的30%，隐蔽工程施工完毕，发包方支付合同总价的40%的工程款，温控器安装完毕支付合同总价的15%，工程整体验收完毕支付合同的10%，剩余合同总价的5%两个采暖期且无保修责任后7个工作日发包方一次性支付给承包方。合同约定了双方的权利义务。原告欣兴四通公司签署日期为2015年10月7日，被告丝绸之路冰雪运动公司签署日期为2015年10月23日。合同签订后，原告欣兴四通公司组织人员并根据被告丝绸之路冰雪运动公司提供的三层平面图完成了双方合同约定的一层（双方所称三层）电采暖安装施工，并于2015年12月交付被告丝绸之路冰雪运动公司使用。合同约定的第二层（即双方所称第四层）因被告丝绸之路冰雪运动公司未提供相应的施工图纸通知原告欣兴四通公司施工而停止施工。原告欣兴四通公司根据图纸已完成的一层（双方所称三层）施工面积为3678.3平方米，总计价款为385007.66元。2015年12月31日，因原告欣兴四通公司调试温控器时发现被告丝绸之路冰雪运动公司使用材料会影响实际供暖效果，向被告丝绸之路冰雪运动公司发出联系单，被告丝绸之路冰雪运动公司李建宏于2016年4月11日在该联系单签署了“情况属实，但要经过全面测试是否铺装后的差异”的意见。2016年6月8日，原告欣兴四通公司同被告丝绸之路冰雪运动公司核对所施工工程账目并提交一份对账明细，该明细第四条为第十三届冬季运动会接待中心电采暖工程对账明细，显示：合同金额：700032元，已开票：2015年11月25日开票700032元，已付款2015年11月12日收款5万元，2015年12月25日收款合10万元，未付款550032其中工程款未付51503.4元质保金35001.6元。被告丝绸之路冰雪运动公司财务人员在该处注明：截至到2016年6月29日收到欣兴四通开来发票700032元，共支付工程款15万元，双方对账一致。被告丝绸之路冰雪运动公司向原告欣兴四通公司支付了15万元工程款，尚欠原告欣兴四通公司已完工部分工程款235007.66元未付。2016年8月19日，原告欣兴四通公司因四层施工问题向被告丝绸之路冰雪运动公司发出内容为“兹有我单位新疆欣兴四通劳务有限公司负责施工“第十三届冬季运动会接待中心电采暖工程”项目，在2015年12月此项目的三楼已经施工完毕，调试以后已进入正常适用。四楼因工期较紧，与甲方商议后，将项目施工所需要的电缆暂放置于我公司库房。但因没有施工，2015年11月至今电缆还在我公司放置，给我公司造成了很多不便，望贵公司尽快安排施工，尽早解决以上问题”的工作联系单，被告丝绸之路冰雪运动公司工作人员丁尔斌签署收到了的意见。2017年5月8日被告丝绸之路冰雪运动公司给原告欣兴四通公司发出函，以原告欣兴四通公司所完成工程部分质量问题为由不再要求履行该合同。因该工程款支付问题协商未果，原告欣兴四通公司向本院起诉，提出了上述诉讼请求。
上述事实由原告提交的《低温地热板发热电缆采暖工程合同》、报价单，证明双方签订合同约定的工程项目及合同单价，本院予以确认；原告提交的三层平面图，证明原告按照该施工图施工及所施工面积，被告虽然不认可该图纸上丁尔斌的签名称其并非被告工作人员，但被告并不能提供其给原告交付其确认的施工图纸的证据，对原告提交的该证据及证明的问题，本院予以确认；原告提交的经济签证用来证明其增加的工程量，被告虽然不认可该证据上丁尔斌及监理的签名，但未提供证据否定原告提交的该份证据的真实性、有效性及合法性，对该份证据，本院予以确认；原告提交的2015年12月31日工作联系单，证明原告对该部分地热采暖注意事项告知了被告并对使用不当的行为发出警告，被告不认可李建宏的签名，但未提交证据否定该证据的真实性、有效性及合法性，对该证据本院予以确认；原告提交的2016年8月19日工作联系单，用来证明接待中心三楼已经完工并正常使用，为四楼施工已经购置了电缆并告知被告，被告虽然不认可丁尔斌签字，但其并未提交证据否定该证据真实性、有效性，对该证据的真实性、有效性，本院予以确认，对其所要证明其为四层施工购置电缆的问题，本院不予确认；原告提交的告知函，证明被告书面告知原告后续工程不再进行，不再履行合同义务的事实，本院予以确认；原告提交的安徽省增值税普通发票，用来证明其为履行合同购置了发热电缆，因被告解除合同，被告应当赔偿该部分损失，对该组证据本身真实性，本院予以确认，该组证据并不能证明该部分材料已经损坏或者确实给其造成了损失，对其所要证明的问题，本院不予确认；原告提交的对账明细，证明被告总计付款15万元的事实，本院予以确认；被告提交的一组照片，用来证明原告施工工程温度不达标，但该组证据不能证明原告施工部分的工程质量问题导致温度不达标，对该组证据及所要证明的问题，本院不予确认。
本院认为，依法成立的合同受法律保护。原告欣兴四通公司同被告丝绸之路冰雪运动公司签订的《低温地热板发热电缆采暖工程合同》，系双方当事人协商一致的意思表示，内容不违反法律规定，应属有效合同。原告欣兴四通公司按照合同约定进行施工完成了被告丝绸之路冰雪运动公司的运动员接待中心三层电热采暖工程并交付被告丝绸之路冰雪运动公司使用已经超过两年，该部分施工面积为3678.3平方米，合同约定的第四层未施工也并非原告欣兴四通公司造成，被告丝绸之路冰雪运动公司以原告欣兴四通公司已完成工程质量问题发函解除该合同，原告欣兴四通公司方并无过错，被告丝绸之路冰雪运动公司应当根据双方约定的单价计算并支付原告欣兴四通公司已完工程量的工程款为385007.66元（104.67元/平方米×3678.3平方米），被告丝绸之路冰雪运动公司向原告欣兴四通公司支付了15万元工程款，尚欠235007.66元未付，原告欣兴四通公司要求被告丝绸之路冰雪运动公司支付所欠工程款224888.56元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持;原告欣兴四通公司要求被告丝绸之路冰雪运动公司按月利率4.875‰支付所欠工程款224888.56元自2015年12月31日至2017年8月30日期间利息21926.63元，并按月利率4.875‰承担2017年8月30日至实际还款之日期间的利息的诉讼请求，因原告欣兴四通公司所施工工程完工并交付使用后,双方于2016年6月29日核对已完工工程款账目,所欠付工程款的利息损失应当自双方核对账目之日起算，即以其主张的工程款224888.56元按月息4.875‰自2016年6月30日计算至2017年8月30日期间共计426天的利息为15567.91元(224888.56元×4.875‰÷30天×426天),并按月息4.875‰自2017年8月31日计算至付清该笔欠款之日期间的利息,对原告欣兴四通公司该项诉讼请求,本院予以支持,应以本院确定的计算方法及数额为准;原告欣兴四通公司要求被告丝绸之路冰雪运动公司支付材料款损失268850.4元的诉讼请求，虽然提供了联系单、增值税发票等证据用来证明其主张的该项费用，因双方对该四层停止施工经过协商，其提供的证据不能证明所购买的材料因该工程停止施工产生损坏或者不能继续使用，确实给其造成了材料费损失,对原告欣兴四通公司该项诉讼请求，本院不予支持；原告欣兴四通公司要求被告丝绸之路冰雪运动公司支付劳务损失费25000元的诉讼请求，并未提供证据证实，本院不予支持；被告丝绸之路冰雪运动公司提出原告欣兴四通公司提交的图纸及经济签证及联系单上签名的丁尔斌并非其工作人员而不认可上述证据，但并未提供证据证明其向原告欣兴四通公司提交了其认可的施工该图纸及联系单，也未提交证据否定原告欣兴四通公司所提交的证据，被告丝绸之路冰雪运动公司的辩解意见,本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条、第一百七十九条第一款第七项、第八项、《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，判决如下：
一、被告新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司于判决生效后十日内一次性向原告新疆欣兴四通劳务有限公司支付工程款224888.56元;
二、被告新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司于判决生效后十日内一次性向原告新疆欣兴四通劳务有限公司支付所欠工程款224888.56元的利息15567.91元，并按月利率4.875‰承担所欠工程款224888.56元自2017年8月31日至实际还款之日期间的利息;
三、驳回原告新疆欣兴四通劳务有限公司要求被告新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司赔偿材料损失268850.4元的诉讼请求；
四、驳回原告新疆欣兴四通劳务有限公司要求被告新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司赔偿劳务损失费25000元的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费9206.66元（原告已预交），减半收取4603.33元，原告新疆欣兴四通劳务有限公司负担2149.9元，被告新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司负担24543.42元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。
审判员 马俊
二〇一七年十二月十一日
书记员 海媛