.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区永宁县人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2017）宁0121民初2663号原告：宁夏菲尼特装备工程有限公司，住所地宁夏回族自治区贺兰县。法定代表人：李卫民，该公司总经理。委托诉讼代理人：路宣，男，1985年10月11日出生，汉族，大学文化程度，该公司职工，住宁夏回族自治区银川市金凤区。委托诉讼代理人：辛来强，男，1989年1月22日出生，汉族，大学文化程度，该公司职工，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。被告：河北天时化工机械有限公司，住所地河北省晋州市。法定代表人：庞梦来，该公司总经理。原告宁夏菲尼特装备工程有限公司（以下简宁夏菲尼特公司）与被告河北天时化工机械有限公司（以下简称河北天时公司）加工合同纠纷一案，本院根据原告（申请人）宁夏菲尼特公司的诉前财产保全申请，依法裁定冻结了被告（被申请人）河北天时公司的银行账户存款300万元，并于2017年9月21日立案，适用简易程序审理过程中，发现有不宜适用简易程序的情形，裁定转为普通程序，于2018年1月25日公开开庭进行了审理。原告宁夏菲尼特公司委托诉讼代理人路宣、辛来强到庭参加诉讼、被告河北天时公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宁夏菲尼特公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告签订的编号为FNT20170119《合同》，并判令被告退还原告货款80万元；2.判令被告承担质量违约金87.2万元；3.判令被告承担损害社会信誉违约金130.8万元；以上合计298万元；4.本案的诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等由被告全部承担。事实和理由：2017年4月25日，原、被告签订编号为FNT20170119的《合同》，约定由被告负责原告30台3**m3发酵罐的制作成型、打压试漏等工作，工期为合同签订后120天，总价436万元，同时约定了质量标准、交付方式、检验方式、付款方式和违约责任等。施工过程中，原告发现被告的施工程序存在严重问题，经原告多次通知整改拒不改正，施工进度缓慢，截止原告2017年8月8日正式函告解除合同时，被告连一台成品发酵罐也未制作完成。施工质量存在严重问题，制作完成的3台半成品发酵罐及其他附件设备存在大量的不可修复的质量问题。因主要材料为原告提供，导致原告损失巨大，直接经济损失达2451617.40元。按照合同第十八条违约责任第3款约定，被告应承担合同总价款20%的质量违约金，即87.2万元，除此之外还应赔偿原告实际损失。2017年8月初，因被告不能按照合同约定按时发放工资，导致其施工人员到银川生物科技园管理委员会、贺兰县信访局及贺兰县劳动监察大队上访讨要工资，严重损害了原告的社会信誉，给原告造成了不可挽回的损失，按照合同第十四条第4款约定，被告应当承担合同总额30%的赔偿责任，即130.8万元。原告认为，双方签订的合同合法、有效，双方应当严格遵守，但被告不能按照约定交货且施工质量存在严重问题，致使原告合同目的无法实现，且被告不能按照合同约定发放其工人的工资，导致施工人员上访，给原告造成了极其恶劣的社会影响。被告构成严重违约，应当承担相应的违约责任。原告为维护自己的合法权益，依法提起诉讼。被告河北天时公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。原告围绕其诉讼请求依法提交了被告河北天时公司的《营业执照副本》、编号FNT20170119《合同》及附件《施工现场安全管理协议》、《环保协议书》、《泰益欣106车间30台360**发酵罐制作招标说明》各一份、《付款凭证》一组、《工程违约金扣款单》一份、《工程处罚告知单》四份、《说明》、《交款通知书》、《工资登记表》各一组、《发酵罐质量检查与验收内容及要求》、《承诺书》各一份、《整改通知单》三份、《会议纪要》、《专题会议》、《宁夏菲尼特装备工程有限公司会议纪要》各一份、《解除合同通知书》、《通知书》、《EMS邮寄凭证》、《无损检测合同书》、宁夏安瑞无损检测技术有限公司资质证书各一份及《无损检测报告书》三份、公证书一份，本案审查认为，上述证据来源合法，内容明确，与本案事实具有关联性，并可以相互印证，本院予以确认并在卷佐证。被告河北天时公司未到庭进行答辩及举证、质证，视为放弃相关权利。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原、被告于2017年4月25日签订一份编号为FNT20170119的《合同》及附件《施工现场安全管理协议》、《环保协议书》，约定乙方（被告）承包甲方（原告）106车间30台3**m3发酵罐现场制作，具体包括设备制作成型、打压试漏，设备规格为DN5400×14000×16，材质为06Cr19Ni10;承包方式为包清工、包辅材及现场施工所用加工机械及吊装运转设备，质量要求为工程施工及验收严格执行《固定式压力容器》GB150-2011、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004-2009的要求；工期为合同签订后120天；合同价款为单价145333元／台，总价436万元（含税），支付方式为合同签订后支付80万元作为乙方入场费用，第一批10台罐整体，探伤合格后且收到付款等额发票后支付90万元...；合同第十四条第4款中约定乙方如不按时足额向其施工人员、管理人员、农民工等发放工资，造成以上人员上访、静坐等影响公司信誉，造成重大损失的，乙方应按合同标的总额的30%承担赔偿责任；第十五条约定了工程质量检查及验收方法和要求；第十八条违约责任第3款约定乙方如不按本合同第十五条规定的工程质量检查及验收，出现质量问题应承担合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿造成的损失。合同签订后，原告向被告支付了80万元入场费，被告入场进行发酵罐制作。被告制作发酵罐过程中因焊接工艺等事项不符合要求，工期拖延，原告先后多次向被告发出工程违约金扣款单、处罚告知单及整改通知，分别由被告法定代表人庞梦来、项目负责人陈红金签字，被告项目负责人陈红金向原告出具承诺书，承诺限期整改，后经原告检查，仍存在焊接达不到工艺要求等问题，被告在制作3台发酵罐后自行撤离施工现场。原告检测认为被告制作的3台发酵罐存在严重质量问题，遂于2017年8月8日向被告邮寄发出解除合同通知书，因被告不在住所地未能送达。后原告委托银川市国立公证处对原告106车间发酵罐制作现场进行了证据保全，并委托宁夏安瑞无损检测技术有限公司对被告制作的3台发酵罐进行了检测，结果均存在质量缺陷。另，被告部分施工人员为索要工资到贺兰县人民政府相关部门上访，经相关部门协调，原告垫付了上述人员工资43107.00元。本院认为，原、被告签订的30台3**m3发酵罐的制作《合同》真实、合法，合同内容属加工合同，本案案由应确定为加工合同纠纷。原告按照合同约定预付被告80万元价款（即入场费）后，被告应当按照约定的质量要求和期限完成制作义务，被告逾期仅制作3台发酵罐，且均存在质量缺陷，被告并自行撤离，以其行为表明不再履行合同，被告严重违约，原告要求解除合同符合法律规定，本院予以支持；被告应当退还原告已支付的80万元价款，原告要求被告按照合同约定承担质量违约金87.2万元，本院予以支持；原告要求被告承担损害社会信誉违约金1308000.00元，虽然因被告拖欠其部分施工人员工资导致该部分人员上访，给原告造成一定影响，原告并垫付了该部分人员工资43107.00元，但根据合同约定，上述情形影响原告公司信誉造成重大损失的，按合同标的总额的30%承担赔偿责任，原告因被告上述行为影响公司信誉而造成重大损失的证据不足，故对原告的该项诉讼请求，本院不予支持；原告垫付的被告施工人员的工资43107.00元可向被告另行主张。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条、第九十八条、第一百一十四条第一款、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、解除原告宁夏菲尼特装备工程有限公司与被告河北天时化工机械有限公司签订的编号FNT20170119《合同》；二、被告河北天时化工机械有限公司于本判决生效之日起二十日内向原告宁夏菲尼特装备工程有限公司退还价款80万元，并支付质量违约金87.2万元；三、驳回原告宁夏菲尼特装备工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费30640.00元，公告费600.00元，由被告河北天时化工机械有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判长周建文人民陪审员陈怀人民陪审员徐明生二〇一八年二月五日书记员马媛媛附：本判决书所适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。