云南省玉溪市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）云04民终768号
上诉人（原审被告）：通海县海纳房地产开发有限公司。住所地：通海县纳古镇*组。
法定代表人：纳学远，总经理。
上诉人（原审被告）：通海县富润建材厂。经营场所：通海县纳古镇。
经营者：纳学文，男，1980年7月15日生，回族，住通海县。
二上诉人共同委托诉讼代理人：陈少敏，云南恩奇律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。
二上诉人共同委托诉讼代理人：李剑蓉，云南恩奇律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。
被上诉人（原审原告）：张敏，女，1983年1月18日生，汉族，城镇居民，住云南省通海县。
委托诉讼代理人：廖庆生，云南鼎甲律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。
上诉人通海县海纳房地产开发有限公司（以下简称海纳公司）、通海县富润建材厂（以下简称富润建材厂）因与被上诉人张敏商品房预售合同纠纷一案，不服云南省通海县人民法院（2017）云0423民初774号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年9月15日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人海纳公司、富润建材厂的共同委托诉讼代理人陈少敏、李剑蓉，被上诉人张敏的委托诉讼代理人廖庆生到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
海纳公司、富润建材厂上诉请求：撤销一审判决第一项不合理的部分，驳回被上诉人针对2015年11月15日以后的逾期交房违约金的请求。主要事实和理由：涉诉商品房于2015年11月15日已验收合格，符合双方约定的交房条件。房屋验收合格后，上诉人已于2015年11月15日向被上诉人发出了接房通知书，已完全履行合同约定的交房义务，被上诉人未接房系自己违约行为所致，上诉人不应承担被上诉人逾期接房行为导致的逾期接房责任，一审认定上诉人违约天数错误。
张敏辩称，2015年11月15日上诉人通知接房时涉诉房屋未经竣工验收合格，上诉人主张符合双方约定的交房条件与事实不符，2016年5月12日上诉人取得《工程竣工验收证明书》后未通知被上诉人接房，未尽到相应的通知义务，一审认定违约天数计算至2016年6月24日正确，请求二审驳回上诉人的上诉请求。
张敏向一审法院起诉请求：1、判令海纳公司、富润建材厂立即为其办理房屋产权证；2、判令海纳公司、富润建材厂连带赔偿2015年11月1日至2016年6月24日的逾期交房违约金6216.52元；3、判令海纳公司、富润建材厂连带赔偿2015年11月1日至2016年6月24日的逾期�付车位违约金1293.15元；4、判令海纳公司、富润建材厂连带赔偿多收取的契税5498.76元。一审诉讼中，张敏将诉讼请求变更为：1、判令海纳公司、富润建材厂立即为其办理房屋及车位产权证；2、判令海纳公司、富润建材厂连带赔偿2015年11月1日至2016年6月24日的逾期交房违约金12226.87元；3、判令海纳公司、富润建材厂连带赔偿2015年11月1日至2016年6月24日的逾期交付车位违约金1293.15元；4、判令海纳公司、富润建材厂连带赔偿多收取的契税5498.76元；5、判令海纳公司、富润建材厂连带赔偿2016年12月21日至2017年5月8日的逾期办证违约金6236.63元，以后利随本清。
一审法院认定事实：海纳公司、富润建材厂系通海县秀山街道天湖银座小区开发商，经批准取得该小区商品房预售许可。2013年8月11日，张敏与海纳公司、富润建材厂签订《商品房购销合同》，约定：张敏购买�纳公司、富润建材厂开发的位于通海县××街道办事处××路××号天湖银座B幢1单元10层04号房屋（套内建筑面积80.54平方米，分摊面积17.02平方米，合计97.56平方米），每平方米3413.51元，购房款总金额274924元；张敏依约支付购房款后，海纳公司、富润建材厂应于2015年10月31日前将经建设单位组织验收合格的房屋交付张敏，如未按合同约定时间交房的，海纳公司、富润建材厂应自交房时间届满后的次日起至实际交房之日止30日内，按每日30元支付违约金，逾期30日后，按已付房款的0.02%乘以逾期天数支付违约金。海纳公司、富润建材厂应以电话、公告或书面通知张敏办理交接手续，海纳公司、富润建材厂已按约定履行通知义务的，张敏应于通知交房之日起30日内到指定地点办理交接手续，逾期未办理交接房手续的，视为已按期交房，张敏应承担逾期接房违约金。同日，�方又签订《合同补充协议》，约定主合同中“建设单位组织验收合格”是指房屋单体建筑，经勘察、设计、施工、监理、质检五个单位及建设方共同验收合格并签章，房屋取得上述单位验收签章的即视为已具备交付条件。张敏未足额支付全部购房款及补缴费用、配套设施费、住宅专项维修基金、契税、办证费等费用前，无权要求海纳公司、富润建材厂交付房屋。契税、印花税、住宅专项维修基金、产权工本费等由海纳公司、富润建材厂代收代缴，张敏应在交接房期限内向海纳公司、富润建材厂足额支付。上述款项收费标准以实际交纳时的相关政府规定为准，双方一致同意多退少补。若张敏延迟交纳上述费用，除张敏按主合同约定承担违约责任外，交房期限和办证期限相应顺延，海纳公司、富润建材厂不承担违约或赔偿责任。合同签订后张敏按约定支付了全部房款274924元。张敏于2015年4月25日、6月16日分两次支付了A-41号车位款102300元。2015年11月11日，通海天湖银座工程经建设、监理、设计、勘察、施工单位初验为合格，并颁发房屋质量保证书、房屋使用说明书。2015年11月15日，海纳公司、富润建材厂发出书面通知，通知购房户办理接房手续。因房屋未通过竣工验收且认为房屋存在质量问题，张敏未办理接房手续。2015年11月26日，海纳公司向购房户发出公告，表示天湖银座建设工程因施工单位未按期完成施工，导致海纳公司不能按期办理相关手续如期交房。海纳公司还没有如期取得《竣工验收报告》，但该项目已通过初验，五方验收合格，不影响购房户对房屋交接手续的办理。如购房户愿意接受可按接收流程先办理房屋交接手续，海纳公司应负责处理的事宜及合同约定的权利不会受影响。如不愿意接收的，静候海纳公司取得《竣�验收报告》再通知购房户接收。2016年6月24日，张敏向海纳公司交纳了维修基金、契税、登记费、工本费、印花税票共计14772元，并办理了房屋及车位交接手续。2015年12月29日，通海县建设工程质量安全监督管理站向天湖银座施工单位云南建工第四建设有限公司发出《工程质量安全整改通知》对天湖银座工程存在的质量问题进行了明确，并要求施工单位不得进行竣工验收。2016年5月12日，天湖银座工程的施工单位、监理单位、建设单位及通海县建设工程质量安全监督管理站对该工程进行了竣工验收。另查明，通海县天湖银座小区附近的房屋年租金约为100元/平方米，日租金约为0.27元/平方米。
一审法院认为，双方签订的合同合法有效，双方均应按照合同及补充协议的约定履行权利义务。双方在《合同补充协议》中约定海纳公司、富润建材厂应在2015年10月31日前�经勘验、设计、施工、监理、质监及海纳公司、富润建材厂验收合格的房屋交付张敏，海纳公司、富润建材厂提交的2015年11月11日的工程竣工预验收证明书仅有建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位及施工单位的签章，而张敏提交的2016年5月12日工程竣工验收证明书虽无质监部门签章，但通海县建设工程质量安全监督管理站出具了情况说明能够确定2016年5月12日通海县建设工程质量安全监督管理站参与了涉诉房屋的验收，只是根据相关规定其无须签章，同时建设、勘察、设计、监理、施工单位均参与了该次验收，工程竣工验收证明书载明验收结论为合格，故本案应认定2016年5月12日涉诉房屋符合合同约定的交房条件，而双方约定涉诉房屋于2015年10月31日前交房，海纳公司、富润建材厂未按约交房，其行为已构成违约，应承担逾期交房的违约责任。张敏提出逾期交房�约金计算至其实际接房时（2016年6月24日），予以支持，合同约定的交房时间是2015年10月31日前，故应确认海纳公司、富润建材厂违约的天数为2015年11月1日至2016年6月24日，共计236天。关于逾期违约金的认定，海纳公司、富润建材厂抗辩主张违约金过高，要求予以调整。经审查，张敏主张的逾期交房产生的违约损失客观上表现为其不能按期使用该房屋产生的损失，直接表现为对外租房应付租金或可将该房屋出租所得的租金，而天湖银座相近地段的房屋年租金约为100元/平方米，日租金约为0.27元/平方米，张敏主张的逾期交房违约金确实过高，应予调整，结合上述分析及实际逾期天数，确定海纳公司、富润建材厂应支付的违约金为6217元（具体计算为：0.27元/天×236天×97.56平方米）。关于张敏要求海纳公司、富润建材厂返还多收契税的主张，对此双方已在补充协议中明确约定契税等以实际交纳时的相关政府规定为准，双方一致同意多退少补，故张敏要求返还多收取契税的主张应待海纳公司、富润建材厂依照政府相关规定缴纳后再依双方约定退补，本案中不予处理。关于张敏要求海纳公司、富润建材厂及时办理房屋和车位产权证的主张，因办证是由业主、房地产公司、行政部门三方行为决定，从双方合同约定来看，申请办理产权登记手续还需张敏配合交齐委托办理产权证所需相关资料，且符合天湖银座小区已完成初始登记的条件。经审查，天湖银座现未完成初始登记，还不具备办理房屋产权变更登记条件，故对张敏提出的该诉讼请求，在本案中暂不予处理。关于张敏要求海纳公司、富润建材厂支付逾期交付车位违约金的主张，因双方未签订协议，也未约定交付车位的时间，故对张敏提出的该诉讼请求不予支持。综上所述，依照《中华�民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决：“一、由被告通海县海纳房地产开发有限公司、被告通海县富润建材厂于本判决生效后三日内支付原告张敏逾期交房违约金6217元。二、驳回原告张敏的其余诉讼请求。”
本院二审期间，张敏未提交新证据，海纳公司、富润建材厂提交了天湖银座业主群的微信聊天记录手机截屏一份，证明：海纳公司在2016年5月12日综合验收后再次以电话的方式发出接房通知，业主间已相互告知，之所以无法交接房是因税务问题及与海纳公司商谈违约金没有谈好，业主在群里相互鼓动所致。经质证，张敏对该证据的真实性、合法性、关联性及证明目的均不认可，认为该证据不是新证据，且是手机截�并存在前后两个不同版本，真实性无法确认，因微信用的都是昵称，看不出是否涉及本案业主。本院认为，现海纳公司、富润建材厂不能证实张敏为微信群的成员，海纳公司、富润建材厂仅依据该份证据不能得出在2016年5月12日后已经通知过张敏接房的结论，故对海纳公司、富润建材厂提交的证据，本院不予采纳。
经二审审理，一审认定案件事实正确，本院予以确认。
本院认为，双方当事人签订的《商品房购销合同》、《合同补充协议》系双方的真实表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，系合法有效的协议，双方均应按约定履行。综合双方诉辩主张，本案二审的争议焦点为：海纳公司、富润建材厂应支付的逾期交房违约金如何确定。本案双方合同约定，海纳公司、富润建材厂应在2015年10月31日前将经勘验、设计、施工、监理、质监及建设�位组织验收合格的房屋交付张敏，否则应承担相应的逾期交房违约责任。现海纳公司、富润建材厂主张涉诉的商品房于2015年11月15日已验收合格并于同日通知张敏接房，其应承担的逾期交房违约金只应计算至2015年11月15日。经审查，双方的《合同补充协议》约定：主合同中“建设单位组织验收合格”是指房屋单体建筑，经勘察、设计、施工、监理、质检五个单位及海纳公司、富润建材厂共同验收合格并签章，房屋取得上述单位验收签章的，即视为已具备交付条件。海纳公司、富润建材厂的上述主张与双方约定不符，本院不予支持。2016年5月12日，由建设、勘察、设计、监理、施工单位组织在通海县建设工程质量安全监督管理站参与下，涉诉房屋工程竣工验收合格，此时涉诉房屋才符合双方补充协议约定的交房条件，一审认定2016年5月12日涉诉房屋符合双方合同约定的�房条件正确，本院予以确认。关于逾期交房的时间，因海纳公司、富润建材厂未举证证明2016年5月12日后何时通知过张敏接房，张敏已于2016年6月24日办理了房屋交接手续，一审认定逾期交房的起止期限为2015年11月1日至2016年6月24日共计236天并无不当，本院予以维持。关于违约金的计算标准，一审诉讼中海纳公司、富润建材厂提出双方合同约定的违约金计算标准过高，对此一审法院参照涉讼小区相近地段的房屋日租金水平标准0.27元/平方米，确认逾期交房违约金为6217元符合本案实际，应予维持。
综上所述，海纳公司、富润建材厂的上诉请求不能成立，一审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费50元，由通海县海纳房地产开发有限公司、通海县富润建材厂负担。
本判决为终审判决。
本案生效判决书确定的履行期限届满，当事人向人民法院申请强制执行的期间为二年。
审判长 严光辉
审判员 方明慧
审判员 ＸＸＸ
二〇一七年十二月十五日
书记员 曾玮钰