北京市西城区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）京0102民初27083号
原告:中山ABB变压器有限公司，住所地广东省中山市南朗镇横门海城北路。
法定代表人：LarsPeterEckerlein，总经理。
委托诉讼代理人：赵沄，国浩律师（北京）事务所律师。
委托诉讼代理人：乔健，国浩律师（北京）事务所律师。
被告：北京建工集团有限责任公司，住所地北京市西城区广莲路1号。
法定代表人：戴彬彬，董事长。
委托诉讼代理人：王旸，女，北京建工集团有限责任公司职员。
委托诉讼代理人：张婷，女，北京建工集团有限责任公司职员。
原告中山ABB变压器有限公司（以下简称中山ABB公司）与被告北京建工集团有限责任公司（以下简称北京建工集团）买卖合同纠纷一案，本院2016年9月28日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中山ABB公司的委托诉讼代理人乔健，被告北京建工集团的委托诉讼代理人张婷到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。
原告中山ABB公司向本院提出诉讼请求：1.北京建工集团支付货款2184000元；2.北京建工集团支付逾期付款违约金273000元；3.北京建工集团支付设备款的同时提取2台69kv主变压器设备；4.诉讼费用由北京建工集团承担。事实与理由：2011年9月30日,原告与被告双方签订了《买卖合同》,合同约定了被告购买原告生产的2台69**主变压器设备。合同总价款5460000元，付款时间为:自合同签订之日起15日内被告支付总价款的30%作为预付款；货物在工厂做完实验验收合格后，被告在15日内支付货款至总价款的60%；货物全部运至被告指定交货地点验收完毕后，被告在15日内支付货款至总价款的80%；货物全部运至工地并安装调试完毕之后，被告在15日内支付货款至总价款的90%;剩余的10%作为质保金，该款项在质保期届满15日内支付。合同还约定了交货时间和交货地点、违约责任等。合同签订后，原告按照约定于2012年4月完成设备制造并通过了出厂试验和检验具备发货条件。但由于被告承建的项目工程停滞的原因，被告至今不让原告发货，且尚欠原告设备款2184000元，虽经原告多次催要却不予支付。被告的上述行为严重违反了合同约定，因此,为维护原告的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，请求法院依法支持原告的诉讼请求，以示公允。
被告北京建工集团答辩称：不同意中山ABB公司的诉讼请求。北京建工集团不欠付设备款，根据整个项目情况，因涉案项目外方政府政局变动而中止，因此北京建工集团未要求中山ABB公司交付货物，也不同意提取货物，故不存在欠付货款的问题。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，中山ABB公司提交：1.买卖合同，2.产品试验报告、产品合格证，3.付款凭证，4.原、被告往来邮件及函件（2012年11月9日传真件、2014年11月21日的复函传真件、2016年5月29日传真件）。北京建工集团提交：1.往来邮件。
北京建工集团对中山ABB公司提交的证据真实性均无异议，中山ABB公司亦认可北京建工集团提交的往来邮件所证明的协商事实。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2011年9月30日，北京建工集团（需方、甲方）与中山ABB公司（供方、乙方）签订了《买卖合同》，约定甲方向乙方购买69kv主变压器，合同总价款为546万元；预付款为合同总价款的30%，自合同签订之日起15日内支付，货物在工厂做完实验验收合格后，甲方在15日内支付货物价款至总价款的60%；货物全部运至甲方指定交货地点验收完毕后，甲方在15日内支付货物价款至总价款的80%，货物全部运至工地并安装调试完毕后，甲方在15日内支付货物价款至总价款的90%。剩余10%作为乙方提供货物和服务的质保金，在质保期届满15日内支付；乙方应保证能够在合同签订后4个月之内完成本合同全部货物的交付，交付地点为中国大陆的天津新港，合同项下全部货物的准确交付地点及时间甲方如根据工程情况另行确定，甲方将提前5日通知乙方。质量保证期以甲方收到该工程业主方安巴政府颁发的质保期满证书或乙方发运的最后一批交货的设备到货之日起24个月内，两者以先到日期为准；出厂检验时，甲方、乙方应共同到场，乙方需提前7日时间通知甲方，在发货之前，甲方派人到乙方调试检验地对设备的质量、性能等进行检验，甲方现场检验不能解除乙方对产品应承担的质量责任；甲方未按本合同的约定支付合同价款的，自构成逾期支付之日起，每个日历天应按逾期未付的合同价款数额的2‰向乙方支付违约金，但该违约金的累计数额不能超过本合同总价款的5%。2011年10月20日，北京建工集团向中山ABB公司支付了1638000元；2012年4月，中山ABB公司对产品型号为SZ11-40000/69，产品序列号分别为Z1419、Z1420的两台电力变压器出具了产品试验报告；2012年11月9日，中山ABB公司向北京建工集团发送函件，载明：两台69kV主变压器已于4月通过出厂试验并具备交货发运条件，但至今仍未收到北京建工集团交货时间确定的通知，按照双方签订的合同约定，货物试验后甲方应在15天内支付货物价款的60%……向应再支付总价款的30%。2013年2月21日，北京建工集团支付了1638000元。
2014年11月21日，北京建工集团向中山ABB公司发送《对的复函》载明：《ABB（中国）有限公司要求提取安提瓜新建6×5MW燃重油发电厂工程增项（合同编号为GJ-G3-ANB-104-2010775）合同项下的两台变压器及剩余货款催收函》已收悉……由于安巴电厂项目的特殊政治性，电厂增项工程停滞，致使北京建工集团经济损失较为严重，无法履行与中山ABB公司的提取合同……复函提出三种方案：1.北京建工集团与业主方交涉，促成变电站主体合同继续执行，敦促其履行相关义务，并派遣专业工程师前往中山ABB公司旁观变压器出厂测试；2.将已经生产完毕的安巴电厂变压器用于北京建工集团即将承建的特立尼达多巴哥工业园区；3.建议中山ABB公司回购两台变压器，对其现有价值进行核算，确认是否能覆盖损失……
2016年5月29日，中山ABB公司向北京建工集团发送函件，回复了北京建工集团提出的关于变压器特殊性和是否可以用于其他工程项目的问题。
北京建工集团认可中山ABB公司通知其参加变压器的测试，但由于外方无法派员参加测试，因此北京建工集团就没有参加产品测试的过程，目前变压器已经无法再复现出厂测试的过程。
本院认为：
《买卖合同》系双方当事人之间真实意思表示，且主要内容未违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，各方当事人均应依据合同约定行使权利、履行义务。
本案的争议焦点在于北京建工集团是否负有受领标的物的义务，及其未予受领的行为是否构成违约。
《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”北京建工集团与中山ABB公司签订买卖合同的时间为2011年9月30日，其在买卖合同中约定中山ABB公司应当在签订后4个月之内完成本合同全部货物的交付。虽然合同约定了合同项下全部货物的准确交付地点及时间北京建工集团如根据工程情况另行确定，将提前5日通知，但这一约定不应超出订立合同时一般可预见的期限。合同订立距离本案庭审之日已超过五年，北京建工集团既未依约参加设备的出厂测试，在中山ABB公司多次要求北京建工集团受领标的物并付款的情况下，亦未协助受领标的物，已然违反了诚实信用原则。故中山ABB公司要求北京建工集团受领标的物的诉讼请求，本院予以支持。根据北京建工集团2014年11月回复的函件可见，其时中山ABB公司已经正式发函要求北京建工集团受领货物并支付剩余款项，故北京建工集团拒绝受领的行为即属违约。其根据交货时间所设定的付款之期限利益亦不应受到保护，截至2016年12月，自北京建工集团拒绝中山ABB公司的受领请求已超过合同该约定的到货后24个月的质保期限，故中山ABB公司要求北京建工集团支付全部合同款项的诉讼请求本院予以支持。依约自2014年12月起至庭审之日，按照日2‰计算的迟延履行违约金已超过合同总价款的5%，故中山ABB公司要求北京建工集团按照总价款5%向其赔付迟延履行违约金273000元的诉讼请求，本院以予以支持。
北京建工集团述称，安提瓜和巴布达境内动荡，导致合同不能履行。但根据其与中山ABB公司的约定，北京建工集团是负有参加测试、对标的物受领、进行检验并支付价款的主体，其与安提瓜和巴布达之间的合作关系陷入困难，并不导致其客观上不能履行涉案合同的相应义务。故对其答辩意见，本院不予采信。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：
一、被告北京建工集团有限责任公司于本判决生效之日起十五日内支付原告中山ABB变压器有限公司货款2184000元;
二、被告北京建工集团有限责任公司于本判决生效之日起十五日内支付原告中山ABB变压器有限公司违约金273000元;
三、被告北京建工集团有限责任公司于本判决生效之日起十五日内受领原告中山ABB变压器有限公司交付的69kv主变压器两台（产品型号均为SZ11-40000/69，产品序号分别为Z1419、Z1420）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
诉讼费用26456元，由被告北京建工集团有限责任公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未向本院交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 张 璐
人民陪审员 金 荣
人民陪审员 宋 冰
二〇一七年六月二十七日
书 记 员 于仰震