山东省淄博市博山区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁0304民初2776号
原告：中国化学工程第十一建设有限公司，住所地河南省开封市汴京路53号。统一社会信用代码：914102001706441168。
法定代表人：李石聚，董事长。
委托诉讼代理人：张宝杰，男，该公司工作人员。
被告：淄博岜山化纤材料有限公司，住所地山东省淄博市博山经济开发区岜山村。统一社会信用代码：91370304687214768E。
法定代表人：孙启康，经理。
委托诉讼代理人：张连永，淄博博山万达法律服务所法律工作者。
原告中国化学工程第十一建设有限公司与被告淄博岜山化纤材料有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年10月17日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告中国化学工程第十一建设有限公司的委托诉讼代理人张宝杰、被告淄博岜山化纤材料有限公司的委托诉讼代理人张连永到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告中国化学工程第十一建设有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付拖欠工程款177万元及工程款拖延期间利息（从拖延付款之日至全部付清为止，按同期中国人民银行贷款利率计算）；2、被告承担本案诉讼费。事实与理由：2011年6月，被告需要新建年产20万吨聚合短纤维装置安装及公用配套工程，经过比较筛选，选定原告承包建设施工，后经双方对合同履行的条款进行充分协商并达成一致，于2011年6月28日签订了正式工程施工合同。合同总金额为1461万元。此后，原告即按照合同的约定开始施工建设。在施工期间，因项目资金来源为自筹资金相对比较紧张，所以被告并没有完全按照计划支付工程款，但原告为了配合被告的工作，确保业主能够早生产早见效益，在资金比较困难的情况下，按时按质的完成了年产20万吨聚合短纤维装置安装及公用配套工程。完工后，被告却以市场低迷和资金困难为由，一拖再拖不进行竣工验收和生产试车。虽经原告多次催促，被告仍以市场行情不好，生产出来的产品价格太低，无法盈利没有办法进行正常生产，最后将新建项目暂时搁置。原告考虑被告的实际困难也没有强求被告全部履行合同约定条款和义务。但被告却在市场好转的情况下，没有通知原告的情况下，擅自开车生产。对所欠原告工程款177万元，却以种种理由拖延，至今不付款。为维护原告的合法权益，诉请支持原告诉讼请求。
被告淄博岜山化纤材料有限公司辩称，1、原告没有完成工程施工就撤走施工人员，合同目的没有完成。2011年6月28日，答辩人与原告签订建筑工程施工合同一份，2013年4月5日双方签订补充协议一份，因设计变更和原告施工人员较少、施工进度缓慢等原因，在原有合同总额1320万元的基础上增加115万元，合同总额变更为1435万元。原告2013年8月16日停止施工，8月28日撤走人员，答辩人催促后原告没有恢复施工。2016年10月答辩人电话通知原告，要求其前来调试设备，原告没有前来，答辩人自己安排技术人员对聚酯工艺设备进行调试，在联动试车时因问题较多无法正常运转而不得不停产处理至今。短纤工艺设备至今没有调试。2、所涉工程没有竣工验收，原告也没有按合同约定提供竣工图和竣工报告，双方约定的付款条件还没有成就，答辩人不应该支付工程款。双方签订合同第二部分通用条款第32.1条“工程具备竣工验收条件，××按国家工程竣工验收有关规定，向××提供完整竣工资料及竣工验收报告”。合同第三部分专用条款第17.1条“××提供竣工图纸的约定：竣工20天内提供二套竣工图”。本案中，原告工程没有完工就撤走施工人员，也没有按合同约定向答辩人提供竣工资料和竣工图，是原告的原因没有完成竣工手续。合同第三部分专用条款第14条“工程款（进度款）支付。全部工程竣工后进度款不超过协议固定价款80%（包括预付款）。全部工程竣工后经过第三方验收，办理验收报告后，××再付给××协议书价款10%，留10%质保金，质量验收合格之日起一年内无质量问题，15天内一次付清”。答辩人已经按合同付款超过80%，因原告没有完善竣工手续，没有达到双方约定的后续付款条件，答辩人不应支付剩余工程款。同时，合同是双方协商一致签订的，对合同的风险，原告作为在化学工业施工中很专业的队伍，对竣工验收的条件比答辩人还要熟悉，双方既在合同中约定付款条件，双方就应该遵守，原告作为专业的施工队伍对合同风险要比答辩人理解更专业、造成工程不能竣工验收的原因可能有很多，原告应承受合同约定的风险，合同中约定的付款条件双方必须遵守。3、原告要求支付工程款拖延期间利息没有法律依据。如上所述，涉案工程没有竣工验收，原告也没有按合同约定通过竣工图和竣工报告，双方约定的付款条件还没有成就，工程款还不需要支付，原告要求支付拖延期间利息没有依据。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2017年7月31日，被告进行了名称变更，由原淄博岜山聚合材料有限公司变更为淄博岜山化纤材料有限公司。2011年6月，原告(××)与被告（××）签订了年产20万吨聚合短纤维装置设备安装及公用配套工程建设工程施工合同一份，工程内容为年产20万吨聚合短纤维、公用工程、进口设备、国产设备、工艺管道、热工仪表、自控、电气等设施安装、钢结构制安、防腐、保温、油漆的施工。合同工期为开工日期：2011年7月1日（以××实际批准承包方开工报告日期为准），竣工日期：2012年3月31日（如发包方实际批准承包方开工报告日期与开工日期不符，竣工日期相应提前或者顺延）。合同价款为1320万元正（含税价、开具山东省统一建设工程发票）。合同第二部分为通用条款，对双方的权利义务等作出了详细约定。其中，第九部分竣工验收与结算，32.1工程具备竣工验收条件，××按国家工程竣工验收有关规定，向××提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由××提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。专用条款17.1约定，××提供竣工图的约定：竣工20天内提供二套竣工图。合同第三部分为专用条款，第六部分合同价款与支付，12.工程预付款，××向××预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程合同双方签字盖章生效后，××施工人员及设备进入××施工现场预付65万元，合同总价5%；14.工程款（进度款）支付，双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按通用条款25.1条执行。全部工程竣工后进度款不超过协议固定价款80%（包括预付款）。全部工程竣工后经过第三方验收，办理验收报告后，××再付给××协议书价款10%，留10%质保金，质量验收合格之日起一年无质量问题，15天内一次付清。
合同签订后，原、被告又签订补充协议一份，将合同总价款在原有1320万元的基础上增加115万元，变更为1435万元；增加的合同价款用以支付《建设工程施工合同》履行过程中增加的全部施工费用（包括但不限于因设计变更、技术改造等原因所增加的施工费用）。合同总价款1435万元为固定总价。
另，原、被告还于2011年10月19日签订合同书一份，由原告（乙方）承揽被告（甲方）两台冷冻机拆除、运输至甲方指定现场施工及两条蒸汽管线、煤气管线、氮气关系的改造和安装工程。合同价款为26万元。
前述建设工程施工合同签订后，原告即组织进行施工。双方均认可截止目前被告已先后支付原告工程款1284万元，其中建设工程施工合同工程款为1258万元，2011年10月19日合同的价款为26万元。
因合同履行过程中存在分歧，2013年8月16日，原告停止了现场施工，于2013年8月28日撤走了涉案工地的工作人员。2013年9月，被告向原告发出了履行合同催促函一份，要求原告限期复工。2013年9月17日，原告向被告发出了关于履行合同催促函的复函，就相关问题进行了回复。2014年春节前，原告复工一段时间，完成部分工程后再次撤走了工作人员。原告主张其根据被告方指令完成相应工程，撤走时已完成所能完成的，剩余部分需要被告协调配合调试，因被告未协调好，致使无法继续施工。双方均认可未对涉案工程进行验收，原告亦未向被告提示验收。原告主张因未试车其无法提示验收，当时不具备验收条件，之后被告已使用涉案生产线进行生产。被告否认已进行生产的事实，辩称仅曾于2016年在电话通知原告派人试车未果的情况下，其单方对聚酯部分进行了试车，但未能试车成功。
本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力。原、被告所签订建设工程施工合同系双方真实意思表示、内容不违反法律、行政法规规定，合法有效，本院对此予以确认。双方均应按照合同约定履行各自义务。原告要求被告履行支付工程款义务，应举证证实被告的付款条件已经成就。根据双方合同约定，被告支付剩余20%工程款的条件为“全部工程竣工后经过第三方验收，办理验收报告后”及“质量验收合格之日起一年无质量问题”，但根据原、被告举证，可以确定涉案工程并未经竣工验收，原告举证不足以证实合同约定的工程款支付条件已经成就以及被告恶意阻止付款条件的成就。原告虽主张被告未经竣工验收，已擅自使用涉案工程，但被告不予认可，原告提供其公司工作人员的证言欲证实其主张，但因证人与原告具有利害关系，在无其他证据佐证的情况下，仅凭证人证言不足以证实其主张，对该主张本院不予采信。故在付款条件尚不具备的情况下，原告要求被告支付剩余工程款及利息缺乏依据，本院不予支持。原告可待条件成就后另行主张权利。
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：
驳回原告中国化学工程第十一建设有限公司的诉讼请求。
案件受理费20730.00元，由原告中国化学工程第十一建设有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省淄博市中级人民法院。
审 判 长 姜世杰
审 判 员 卜凡国
人民陪审员 薛连国
二〇一八年三月一日
法官 助理 张 娜
书 记 员 郝文豪
附证据目录：
原告中国化学工程第十一建设有限公司提交如下证据：
1、建筑工程施工合同一份、工程质量保修书一份、补充协议一份、合同书一份；
2、开工报告（复印件）一份、部分项目工程完工验收单（复印件）四份；
3、工程欠款证明及付款明细一宗118页；
4、关于聚合二期聚酯、短纤工程尾款的函一份；
5、证人证言及证人身份证复印件二份；
6、业务往来会计记账凭证二份；
被告淄博岜山化纤材料有限公司提交如下证据：
1、付款明细统计表一份；
2、关于履行合同催促函的复函一份、被告催促函二份；
3、2016年被告自己完成的聚酯设备各项工作汇总一份；
4、涉案项目聚酯短纤设备存在问题汇总一份。