西安市碑林区人民法院
民 事 判 决 书
（2008）碑民三初字第457号
原告（反诉被告）西安奥宇模板有限责任公司，住所地本市临潼区行者街办草临路。
法定代表人王京文，董事长。
委托代理人宋亚锋、吴海军，该公司职工。
被告（反诉原告）陕西省第三建筑工程公司，住所地本市安东街68号。
法定代表人张文琪，经理。
委托代理人毛琳，该公司法律顾问。
委托代理人毛志武，该公司项目部经理。
原告（反诉被告）西安奥宇模板有限责任公司（以下简称奥宇公司）与被告（反诉原告）陕西省第三建筑工程公司（以下简称省三建）租赁合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原告奥宇公司委托代理人宋亚锋、吴海军、被告省三建委托代理人毛琳、毛志武到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告奥宇公司诉称，其与被告于2005年2月25日签订了模板租赁合同，后其按合同约定向被告提供了相应规格的租赁物，据此合同共产生租金659219.74元、丢失赔偿款43040.8元。被告未按约定支付租金，仅于2006年12月5日支付租金270000元。被告延期付款326天，应支付违约金。要求被告支付其租赁款389219.74元，丢失赔偿款43040.8元；支付逾期付款违约金80656.91元。
被告省三建辩称，其不存在违约，并支付了租赁费，双方未结算，未达成共同认可，不同意原告奥宇公司的诉讼请求。并反诉称，双方签订合同后，原告奥宇公司未按合同约定交付租赁物，延迟17日开始交付租赁物，全部租赁物到2005年8月8日才交付完毕，比合同约定的交付日期迟延了110天，造成工程不能正常施工，造成损失；2006年1月16日因原告奥宇公司的原因造成其所租用模板不能正常使用，并未能及时改制，至2006年6月15日延期151天后才勉强改制完毕，但未能及时送达工地，其租车将模板从原告奥宇公司位于临潼区生产处拉回工地，改变了长期窝工局面。后反诉人将租赁物运往原告奥宇公司处，原告奥宇公司无理拒收，造成其自2006年10月8日至2006年12月19日无法归还租赁模板，此期间的租赁费不应计收，并因此产生的运费、装卸费及被反诉人变更场地归还租赁物增加的运费共计5510元。要求被反诉人奥宇公司赔偿违约金13970元，赔偿运费5510元，赔偿经济损失1040006元。
针对被告省三建的反诉原告奥宇公司辩称，被告省三建向其出具了《工期推延通知单》，其不存在延期交付租赁物的情形。在实际履行合同中存在模板改制的事实，是因被告在实际施工中发生变更，要求进行改制，2006年6月15日其向被告发过部分货，系被告新增产品；其不存在拒绝接受被告返还租赁物不办理返还手续的情形。不同意被告省三建的反诉请求。唯对因其原供、收货地由本市市区变更为本市临潼区加大被告运输费用的部分，其愿意承担。
经审理查明，被告省三建下属的虹桥雅轩项目部与原告奥宇公司于2005年2月25日签定了模板租赁合同，该项目部签订合同的行为应视为被告省三建的民事行为。合同约定，被告省三建租赁原告奥宇公司用于建筑的标准模板、异形模板、可调柱模、接高板、钢抱角、楼梯踏步、门窗口模等模板，并对租赁物的计量单位、租金、数量、租赁期作出了约定；约定租赁物的租赁期除接高板、钢抱角、门窗口模（为包死价）外均为200天，租赁物起止时间自2005年3月31日至2005年11月1日，实际交付日期为2005年3月30日至4月3日；租赁合同起租时间从租赁标的物到场批进批计，退板时批退批结，租赁期满，租金付齐，并在一个月内将账务手续、押金结清，租赁费实行月租月结；被告提供图纸，原告奥宇公司按本企业标准生产、加工、检验。被告按原告奥宇公司标准在原告生产厂内进行检验。租赁物由原告奥宇公司送至被告省三建工地现场，被告负责卸车，费用自理，退板时被告负责送到原告生产基地（西安），原告负责卸车，费用自理；原告奥宇公司延期交付租赁物，每天按违约金的3‰向被告省三建交纳违约金，被告省三建延期交纳租金超过10天时，每天按总违约租金的3‰向原告奥宇公司交纳滞纳金；被告省三建未以书面形式提前通知原告奥宇公司具体交货日期或未按书面形式通知时间提货、接货，原告按本合同第二条预计交货期开始计租等。同年3月24日原告奥宇公司与被告省三建又分别签订了租赁小挂架、门窗口模的变更增补协议两份。合同签订后，双方并未按照合同约定的时间交接租赁物，被告省三建下属虹桥雅轩项目部负责人曾向原告奥宇公司发出工期推延通知单，内容为由于天气原因，省三建承建的豪士雅轩工程合同，工期由原定的2005年3月30日推延到2005年4月15日，由此给被告方造成的损失原告概不承担。模板起租日由2005年4月16日起。该通知单系应原告奥宇公司的要求被告方补签的。原告奥宇公司按此通知单的要求向被告省三建提供了租赁模板，在提供模板期间，双方并未按合同第七条第二款，被告以书面形式提前通知原告具体交货日期的约定履行。被告省三建未以书面形式通知原告奥宇公司，双方交、接租赁物系用电话联系，被告收到租赁物时并未提出异议。2007年7月26日双方就租赁模板进行了结算，租赁模板共发生租金702260.54元，结算清单有双方负责人的签字，并盖有被告省三建下属的虹桥雅轩项目经理部的印章和被告奥宇公司的财务专用章。载明第1期的租金为165423.63元、第2期租金为483315.06元、第3期租金为10481.05元、丢失赔偿款为43040.8元，与原告起诉的事实相符。但被告在该结算单上注明了奥宇公司延迟供模及模板改制未按时供货等相关费用应予结算扣除，被告以此抗辩认为双方没有进行结算的理由不能成立，被告注明的该内容只能证明被告提出了原告延迟供货，模板改制未按期供模双方应在结算扣除，但双方就模板租赁产生的租赁费及丢失赔偿款应当是明确的。被告截止2006年12月共付原告租金27000元，尚欠原告租金389219.74元，丢失赔偿款43040.8元。原告奥宇公司向被告省三建主张的违约金系其主张的被告应从2007年1月10日至同年12月17日期间被告逾期应支付违约金380000余元的一部分。
被告省三建提出反诉认为，原告奥宇公司未按合同约定的时间，为其提供租赁物没有证据支持，合同虽约定了租赁期间，但被告省三建向原告奥宇公司出具了工期推延通知单要求推迟供模板的时间，原告奥宇公司按此通知供模板，不产生延迟供模的违约行为，且没有证据证实被告省三建在接受模板时向原告奥宇公司提出了异议。而依照合同约定，应先由被告书面通知原告供货，但没有书面通知。
被告省三建提出反诉认为，2006年1月16日因原告奥宇公司的原因造成其租用模板不能正常使用，该公司又不能及时改制模板，造成其停窝工等损失要求原告奥宇公司赔偿，其既不能说明系原告奥宇公司原因造成改制模板的具体原因，也不能提供因系原告奥宇公司所为造成模板改制的证据。
双方在模板租赁合同中约定，租赁物由原告送至被告现场，被告负责卸车，费用自理，退板时被告负责送到原告生产地（西安），原告负责卸车，费用自理。因原告奥宇公司工地在签订合同后由西安搬至本市临潼区，被告省三建按合同约定应送往本市市区，而实际送往临潼区，加大了被告的运输费用，被告提出增加的总费用为5510元，其中被告提出2006年10月8日将租赁物运往原告公司处的运费为2200元，装卸费为1200元，称原告拒收，但未出具充分确实的证据证明，原告也不认可。对其余费用2110元原告表示愿意承担。
以上事实有，原、被告双方签订的《模板租赁合同》、《变更增补协议》、结算清单、丢失赔偿表，工期推延通知单，被告方工程师向原告出具的加工楼梯踏步的书面通知、有被告方人员签字的外部原因设计变更通知单、有双方对账人签字的原告公司收货统计表及庭审笔录等附卷佐证。
本院认为，原、被告签订的《模板租赁合同》、《变更增补协议》系双方当事人经协商自愿签订，是当事人真实意思的表示，内容不违反法律规定，均为有效合同，合同当事人均应按约定行使权力，履行各自相应的义务，原告奥宇公司向被告省三建履行了交付租赁物的义务，被告接受并使用了原告交付的租赁物，应向原告履行支付租金的义务，后经双方结算被告应支付原告租赁费702260.54元（含丢失赔偿款43040.8元），尚欠原告租赁费389219.74元，原告要求被告支付，并支付丢失赔偿款以及原告向被告主张的违约金80656.91元的请求，理由正当，依法应予支持。被告省三建反诉认为，原告奥宇公司未按合同约定的期间提供租赁物，应赔偿其违约金13970元，以及认为因原告的原因造成模板不能正常使用给其造成停窝工等损失1040006元的请求，没有证据能够证明，其提出反诉的理由不能成立，依法不予支持。唯原告表示愿承担被告主张赔偿运费5510元中的2110元，与法不悖，应予准许。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百二十六条之规定，判决如下：
一、被告陕西省第三建筑工程公司在本判决生效后十五日内，向原告西安奥宇模板有限责任公司支付租金389219.74元，支付丢失赔偿款43040.8元，支付违约金80656.91元。
二、原告西安奥宇模板有限责任公司在本判决生效后十五日内，向被告陕西省第三建筑工程公司支付运输费2110元。
三、驳回被告陕西省第三建筑工程公司其余的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
诉讼费16780元（其中案件受理费9600元，反诉费7180元，原、被告已预付），由原告奥宇公司承担50元，被告省三建承担16730元（案件受理费9550元，被告支付上述款项时一并直付原告）。
如不服本判决，可在收到本判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本六份，上诉于陕西省西安市中级人民法院。
（此页无正文）
审判长 张 霞
审判员 王英俊
审判员 李 杜
二〇〇八年十二月十八日
书记员 孙 蕾