连云港市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0706民初1149号
原告：连云港市巨生实业有限公司。
法定代表人：诸葛晨东，该公司董事长。
委托诉讼代理人：李建强、唐博，江苏苍梧律师事务所律师。
被告：连云港力联商贸有限公司。
法定代表人：黄佟，该公司经理。
委托诉讼代理人：朱晓冬、田萍，江苏云港律师事务所律师。
原告连云港市巨生实业有限公司（以下简称巨生公司）与被告连云港力联商贸有限公司（以下简称力联公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。后依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告巨生公司的委托诉讼代理人李建强，被告力联公司的委托诉讼代理人田萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告巨生公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告签订的《建设工程施工合同（空调工程）》；2.判令被告支付原告已完成工程量90%的工程款（合同价款的90%）181.4万元3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2014年6月，原告与被告签订了《建设工程施工合同（空调工程）》，原告承接了被告开发的丰联广场空调工程，合同总价216万元，原告按约施工，仅剩设备连接及调试，被告因不能将由其采购的设备采购到安装现场，导致工程至今无法继续施工。经原告多次催告，被告仅支付13万元，但仍不能继续施工，为维护原告合法权益，诉至法院。
被告力联公司辩称，原告所称的已完成工程量的90%不是事实，原告仅完成了部分工程量，还有风口安装未做，阀门未做，水泵泵房设备未进场，泵房未做及基础设施未做；根据合同约定，该工程的付款期限是单位工程整体验收合格后，凭正式发票由被告一次性付款原告总工程款的80%工程款，竣工结算完成后14日内支付至结算价款的95%，本案整体工程未竣工，不符合合同约定的支付条件，请求驳回原告的诉求。
本院经审理认定事实如下：2014年11月5日，丰联广场暖通工程公开招投标，原告巨生公司进行投标，其具备机电设备安装工程专业承包三级资质，投标文件中投标总价5384204.95元，分部分项工程量清单与计价表中的第65项卧式空气处理机组58332.6元、第66项卧式空气处理机组14922.8元、第67项卧式空气处理机组367180.6元、第73项风冷模块冷热水机组1873825.2元，该四项设备由被告自己提供，共计2314261.2元。
2014年11月，被告力联公司（发包人，甲方）与江苏百事好实业有限公司（以下简称百事好公司）、原告巨生公司（承包人，乙方）签订《建设工程施工合同（空调工程）》一份，约定：力联公司将连云港市通灌南路丰联广场的通风空调工程（不包括地下室通风机防排烟系统以及一至四层防排烟系统）发包给百事好公司和巨生公司，开工日期为2014年11月1日，竣工日期为2015年4月15日，合同价款为216万元。合同价款为固定总价合同，投标人应认真审查设计图纸中的工作内容及工程量，除业主增减工程量和设计变更外，一律不调整，变更内容合同中有的，价款确定按承包人投标报价时下浮率执行；变更内容合同中没有的，执行相关法律法规。合同约定工程款支付：1、单位工程整体竣工验收合格后，凭正式发票甲方一次性支付乙方总合同价80%的工程款；竣工结算完成后14日内，支付至结算价款的95%；2、工程质量保修金为5%，在工程保修期满后一次性无息支付。工程履约保证金：合同签订后7日内，乙方向甲方交纳合同价款的10%做为工程履约保证金，风管施工完成，隐蔽验收合格后，无息返还履约保证金。该合同还约定了其他事项。合同签订后，原告交付了履约保证金并对涉案工程进行了施工。施工过程中，双方对工程进行了部分变更，并签订了工程变更签证单。
2015年1月26日，原告向被告出具联系函，载明：“我公司承揽贵公司的丰联广场暖通安装（含空调水系统、空调风系统）工程，截止2015年1月15日，已完成了除设备连接、调试外的全部工程量。因贵公司至今仍未能将设备采购到场，加之受内装图纸标高限定的冷凝水管标高仍未确定，致使工程无法继续施工，现商请贵公司尽快提供相关设备，并将四层泵房的设备基础及防水提早做好，以免造成工期延误。”原告于2015年1月27日向被告邮寄该联系函，被告于28日收到。
2015年10月14日，原告向被告再次出具联系函，载明：“我公司承揽贵公司的丰联广场暖通安装（含空调水系统、空调风系统）工程，于2014年11月16日进场施工，截止2015年1月15日，已完成了除设备连接、调试全部工程。因贵公司至今未能将设备采购到场，水泵房设备基础未完成，加之受装潢原因空调风口无法安装，致使我公司工程无法继续施工，不能按合同完成工程。造成我方工期延误达9个月，损失巨大。请贵公司参照相关国家法律法规之规定给予我公司相应的误工损失。同时，贵公司至今未将履约保证金退还我公司，请贵公司务必于本月20日前退还该项目的履约保证金，否则我公司将采取法律措施，以维护我公司的正当合法权益。”原告于2015年10月15日向被告邮寄该联系函，被告于21日收到。后被告向原告返还了履约保证金。
2016年2月24日，百事好公司向本院出具情况说明一份，认可涉案工程由原告单独施工，在本案诉讼中，百事好公司不向被告主张合同权利，同意由原告巨生公司单独向被告主张。
案件审理过程中，本院依据原告的申请，依法委托连云港市正昊工程咨询有限公司对丰联广场空调工程已完成工程量进行造价鉴定。2017年3月20日，连云港市正昊工程咨询有限公司出具鉴定报告书，鉴定结果为1617935.83元，并指出被告提出的合同价与投标价的下浮问题，因合同与投标书总价不一致且合同总价无详细组成，无法确定下浮率。原告支付咨询费22000元。
另查明，被告给付原告13万元工程款，且已将履约保证金返还原告。原告陈述涉案工程施工至2015年1月15日即停止，因主机设备未入场，后续工程无法继续进行。现被告仍未提供相关设备。
以上事实，有建设工程施工合同、联系函、快递单、情况说明、签证单、图纸、投标文件、鉴定报告书等证据及原、被告的当庭陈述在案予以证实。
本院认为，丰联广场空调建设工程施工合同经过公开招投标，原告具备相关施工资质，该合同合法有效，双方均应按合同约定履行义务。涉案建设工程施工合同是由力联公司和巨生公司、百事好公司共同签订的，实际履行合同的为力联公司和巨生公司，由巨生公司进行施工，百事好公司并未参与工程施工，其在本案中明确表示不参与诉讼，同意由巨生公司单独主张权利，故本院认为巨生公司单独起诉不违反法律规定，有权单独向被告主张权利。
关于原告主张解除合同的诉求，本院认为，依据原告提供的联系函，原告曾两次发函给被告，均载明至2015年1月15日原告已基本完成工程，因设备未入场，后续施工无法继续进行，且至今被告仍未能将设备提供入场。故合同不能继续履行的责任在被告方，现原告主张解除合同，符合法律规定，本院予以支持。
关于原告已完成的工程量及应得工程款问题，被告提出合同价存在下浮，工程价款也应下浮。原告投标书的投标总价为5384204.95元，其中被告提供的设备为2314261.2元，即原告施工工程款为3069943.75元。合同价款为216万元，下浮率为70.36%。鉴定工程价款为1617935.83元，按照下浮率计算，工程价款为1138379.65元。被告称工程未经竣工验收，也未完工，依据合同约定未至付款条件。合同不能继续履行且工程无法竣工验收的责任在被告，故被告不能以此为由抗辩拒不付款。依据合同约定，工程质量保修金为5%，在工程保修期满后一次性无息支付，故扣除质量保修金5%后，被告应给付原告工程款1081460.67元，已付款13万元，仍应给付原告951460.67元。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、解除原、被告于2014年11月签订的《建设工程施工合同》；
二、被告连云港力联商贸有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告连云港市巨生实业有限公司工程款951460.67元；
三、驳回原告连云港市巨生实业有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费21130元，由原告连云港市巨生实业有限公司负担7815元，被告连云港力联商贸有限公司负担13315元；保全费5000元，由被告连云港力联商贸有限公司负担；咨询费22000元，由被告连云港力联商贸有限公司负担（原告已预交，被告将此款与上述款项一并给付原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，账号：44×××94。
审 判 长 郭 敏
代理审判员 唐静娴
人民陪审员 刘 艳
二〇一七年三月二十九日
书 记 员 蒋晓茜
法律条文及上诉须知附录
一、法律条文
（一）《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
（二）《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提供的主张，有责任提供证据。
二、上诉须知
根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院，逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。