长春高新技术产业开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）吉0193民初301号
原告（反诉被告）:长春建工新吉润建设有限公司，地址长春市朝阳区铁塔路1900号。
法定代表人：徐达泉，董事长。
委托代理人：王照林，吉林吉大律师事务所律师。
被告（反诉原告）：吉林省妇幼保健院，地址长春市同志街建政路****号。
法定代表人：侯祥，院长。
委托代理人：李袆，吉林金证律师事务所律师。
原告长春建工新吉润建设有限公司与被告吉林省妇幼保健院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年3月28日受理，于2016年5月12日、2017年1月5日依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告长春建工新吉润建设有限公司的委托代理人王照林、被告吉林省妇幼保健院的委托代理人李祎到庭参加了诉讼，本案现已依法审理终结。
长春建工新吉润建设有限公司诉称：2013年10月针对被告吉林省妇幼保健院位于长春长东北高新区丙五路以北、广汇路以南、中科大街以东、丙一街�西项目工程（被告吉林省第六人民医院一期）工程，被告向社会公开进行招投标，其在招标文件中明确要求，因承包人原因造成工期延误，承包人应按合同价0.5%/日支付逾期竣工违约金。2013年11月7日被告吉林省妇幼保健院、招标代理机构长春市万力工程咨询有限公司以及招投标管理机构长春高新技术产业开发区招投标管理办公室向原告长春建工新吉润建设有限公司（以下简称原告新吉润公司）发出“长春高新区工程施工中标通知书”，由此2013年11月17日原告新吉润公司（委托代理人康微微）与被告吉林省妇幼保健院（委托代理人古燕明）之间签订了“建设工程施工合同”。该合同约定：原告新吉润公司承建被告项目工程，开工日期为2013年11月17日，竣工日期为2014年11月11日，合同总价款采用固定价格（22，033,927.00元）加设计变更签证可调方式予以确定。工程款每月25日按当月形象进度款的60%拨付，工程竣工后付至工程总造价的97%；预留3%质保金，保修期满后全部返还。
合同签订后，虽因被告未按约办理开工手续，本案工程直至2014年4月14日才正式开工（即延迟148天进场开工），但原告新吉润公司承建的上述工程仍按约于2014年11月1日整体竣工验收合格。同时2014年12月3日经原、被告及监理单位共同确认，本案工程发生越冬维护费5万元。截止2015年2月15日，被告共计向原告新吉润公司支付工程款17,113,845.80元。2014年11月11日原告新吉润公司作出了被告项目工程“竣工结算书”，单方决算造价为21,788,395.00元，扣除被告已支付的工程款17,113,845.80元并预留质保金653,651.85元（21,788,395.00元×3%），现被告应向原告新吉润公司支付工程款4,020,897.35元。2015年7月1日原告新吉润公司与被告签署了“工程移交书”，双方确认：2014年11月11日原告新吉润公司将“竣工结算书”提交给被告，如被告未在2015年10月1日前作出书面“审定结算报告”，则其同意按原告新吉润公司提报值21,788,395.00元作为本案工程竣工结算最终审定值。本案工程虽因被告原因延期至2014年4月14日开工，但仍按约于2014年11月1日竣工验收合格。依照工期按奖罚对等原则执行的约定，本案被告应依法向原告新吉润公司给付工期奖16,123,412.30元（21,788,395.00元×0.5%/日×148日）;被告自2014年11月2日延期支付工程款，截止2016年2月29日其应依法按合同总价款的5‰/日支付滞纳金52,727,915.90元（21,788,395.00元×5‰/日×484日）。现原告�吉润公司对工期奖及迟延支付工程款滞纳金具体数额请求酌判。自2014年11月1日工程竣工验收合格至2015年6月15日租赁的塔吊拆除外运，塔吊每月租赁费1.5万元，七个半月发生租赁费112,500.00元。自2014年11月1日工程竣工验收合格至2015年7月1日工程移交，更夫费2，500.00元/人/月，三个更夫每月7，500.00元，8个月共计6万元，扣除被告支付的更付费22，500.00元，尚欠更付费37，500.00元。现原告新吉润公司根据相关法律规定诉至人民法院，请求依法判令：1.被告吉林省妇幼保健院向原告长春建工新吉润建设有限公司立即给付工程款人民币4,020,897.35元及利息（利息自2014年11月2日起至判决生效之日止按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算）；2.被告吉林省妇幼保健院向原告长春建工新吉润建设有限公司给付迟延支付工程款滞纳金及工期奖（具体数额酌判）；3.被告吉林省妇幼保健院向原告长春建工新吉润建设有限公司支付越冬维护费50,000.00元、塔吊租赁费112,500.00元以及更夫费37，500.00元；4.诉讼费用由被告承担。
吉林省妇幼保健院辩称：1.原告新吉润公司的第二项诉讼请求没有明确具体的数额，如确定具体的数额则已超过1000万元的级别管辖标准；2.原告新吉润公司提及的被告吉林省第六人民医院主体不存在；3.工程量的确认（含设计变更）及工程款的拨付应按合同约定执行，被告吉林省妇幼保健院已支付工程款（含借款）17113845.80元，而原告新吉润公司应取得工程价款16445420元，扣除3%质保金493362.60元，加上应付的越冬维护费5万元，共计应付工程款16002057.40元。故被告吉林省妇幼保健院已超付工程款1111788.40元；4.本案于2013年11月17日签订施工合同后，原告新吉润公司提出冬季无法施工并要求在2014年4月开始施工。2014年4月16日原告新吉润公司制作了“施工组织设计”文件，4月28日正式进场施工。故本案不存在延误工期的事实；5.原告新吉润公司于2015年6月30日撤场，但未提交工程竣工图等资料以致无法验收。2015年12月29日工程造价咨询公司向被告吉林省妇幼保健院递交了“工程结算审核报告”，但原告新吉润公司一直未予以确认；6.工程施工期间，被告吉林省妇幼保健院自行委托安全保卫工作，而且是否租赁塔吊属于施工成本，故原告新吉润公司诉求更夫费及塔吊租赁费没有道理。
被告吉林省妇幼保健院反诉称：2013年10月反诉人吉林省妇幼保健院将在长春长东北高新区丙五路以北、广汇路以南、中科大街以东、丙一街以西项目工程进行招投标，被反诉人提及的吉林省第六人民医院主体不存在。被反诉人以清单报价的方式参与投标工作。2013年11月7日被反诉人取得了新建工程中的办公实验楼、食堂、洗衣房、连廊、高压氧舱、污水处理站、车库等工程的“中标通知书”，并签订了“建设工程施工合同”进行了备案，合同价款为22033927.00元，开工日期为2013年11月17日，竣工日期为2014年11月11日，合同工期总日历天数360天以及其他各方的权利义务内容。合同签订后，被反诉人以冬季无法施工为由要求工程于2014年春季开工，基于客观实际情况，反诉人遂同意2014年春季报施工组织计划并配合办理施工许可证延迟开工。2014年4月16日被反诉人制作了“施工组织设计”文件，2014年4月23日反诉人取得了“建设工程施工许可证”，2014年5月2日正式进场施工。工�施工过程中，反诉人与被反诉人的工程量确认和工程进度款的支付方式为：被反诉人提交已完工程量后，工程监理和造价咨询公司与被反诉人共同确认工程量及对应的工程产值后，反诉人按合同约定向被反诉人拨付工程进度款。发生工程变更调整时，由工程监理现场确认签证，随当期工程进度款一同拨付给被反诉人。截止2014年11月5日反诉人拨付给被反诉人11113845.80元工程进度款。2014年12月18日、2015年2月13日被反诉人以考虑农民工工资及工程材料款急需解决为由借款6000000.00元，被反诉人协调吉林省职业病防治院拨付了借款。至此，反诉人已拨付和借给被反诉人工程款17113845.89元。2014年6月19日反诉人因得到国家要落实全面公车改革的信息，向被反诉人下达了车库项目暂缓施工的指令，后因2014年7月国务院的公车改革文件正式下发而致车库工程取消，外墙工程因设计变�重新进行了招投标。2014年11月15日反诉人委托吉林省职业病防治院与吉林省晟通劳务派遣有限公司就2014年11月15日至2015年4月15日期间的反诉人新建工程的安全保卫工作，并支付安保承包费65000.00元，此安保工作与被反诉人无任何关系。2014年11月28日被反诉人提交了以四项工程由建设单位另行施工为内容的“吉林省保健院建设工程办公实验楼等工程情况说明”。2014年12月3日被反诉人按反诉人要求进行工程的越冬维护工作，同时确认发生越冬费用5万元。2015年6月29日反诉人、被反诉人、工程监理依据工程量清单对照共同确认了被反诉人不再施工的内容和被反诉人负责施工的内容。2015年12月21日反诉人、被反诉人、工程监理、造价咨询公司及其他施工单位为工程竣工结算确认工程量进行了现场勘查，并签署了“工程竣工结算审计现场勘�记录”。此后，被反诉人拒绝进行工程竣工结算，反诉人经监理及造价咨询公司按共同确认的工程量结算审定被反诉人竣工工程产值为16445420.00元。扣除3%质保金493362.60元，加上应付的越冬维护费5万元，共计应付工程款16002057.40元。而被反诉人已以工程进度款和借款方式取得了17113845.89元，被反诉人应返还1111788.49元。另外，本案中不存在迟延支付工程款以及工期奖的事实基础和合同约定，被反诉人提出此项要求于法无据。被反诉人租赁塔吊和是否雇佣更付是为完成自身的施工义务而应承担的成本，无论此两项发生与否均与反诉人无关。据此，提出反诉请求依法判令：1.被反诉人返还反诉人多付工程款1111788.49元；2.驳回被反诉人要求反诉人给付迟延支付工程款滞纳金及工期奖的请求；3.驳回被反诉人要求反诉人给付越冬维护费5万元、塔吊租赁费112500.00�及更夫费37500.00元的诉讼请求；4.反诉费由被反诉人承担。
长春建工新吉润建设有限公司辩称：1.关于工程款返还的问题，按本诉原告提报值21788395元计算，扣除已支付工程价款17113845.80元并预留质保金653651.85元，被告应拖欠工程款4020897.35元。即争议双方对本案工程造价存在分歧，是否拖欠或返还应由原、被告提供证据后综合认定；2.关于反诉的第二项、第三项请求属于对本诉的抗辩，不应作为反诉请求提出。
经审理查明：2013年10月针对被告吉林省妇幼保健院（反诉原告、以下称被告保健院）位于长春长东北高新区丙五路以北、广汇路以南、中科大街以东、丙一街以西项目工程（吉林省第六人人民医院一期）工程，被告保健院与招标代理机构长春市万力工程咨询有限公司共同面向社会公开进行招�标，招标文件明确要求，因承包人原因造成工期延误，承包人应按合同价0.5%/日支付逾期竣工违约金。2013年11月7日被告保健院、招标代理机构长春市万力工程咨询有限公司以及招投标管理机构长春高新技术产业开发区招投标管理办公室作出了“长春高新区工程施工中标通知书”，原告长春建工新吉润建设有限公司（反诉被告、以下称原告新吉润公司）中标承包了被告保健院位于长春长东北高新区丙五路以北、广汇路以南、中科大街以东、丙一街以西项目工程（吉林省第六人民医院一期）工程。2013年11月17日原告新吉润公司及其委托代理人康微微与被告保健院及其委托代理人古燕明签订了“建设工程施工合同”，原告新吉润公司承建被告保健院的办公实验楼、食堂、洗衣房、连廊、高压氧舱、污水处理站、车库�工程。除车库为砖混外，其他工程均为框剪结构，开工日期为2013年11月17日，竣工日期为2014年11月11日，施工现场三通一平日期为2013年11月18日。合同总价款采用固定价格（22，033,927.00元）加设计变更签证可调方式予以确定，工程造价结算依据包括建筑工程示范文本合同、设计变更、施工图纸、现行技术规范、吉林省建设厅吉建造【2008】14号文件中包含的计价定额（按定额的使用范围套用）及在合同中提及的各项结算规定。工程款每月25日按当月形象进度款的60%拨付，工程竣工后付至工程总造价的97%；预留3%质保金，保修期满后全部返还。2014年4月16日原告新吉润公司制作了“施工组织设计”文件，2014年4月23日被告保健院取得了“建设工程施工许可证”，2014年5月2日原告新吉润公司正式进场组织施工，2014年11月1日原告新吉润公司承建的本案工程整体竣工交付使用。2014年12月3日原告新吉润公司、被告保健院以及监理单位共同确认本案工程发生越冬维护费5万元。截止2014年11月5日被告保健院拨付给原告新吉润公司11113845.80元工程进度款，2014年12月18日、2015年2月13日吉林省职业病防治院拨付付给原告新吉润公司6000000.00元。即至今被告保健院已拨付给原告新吉润公司工程款17113845.89元。2014年11月11日原告新吉润公司作出了被告保健院建设项目工程“竣工结算书”，单方决算造价为21,788,395.00元。2015年7月1日原告新吉润公司与被告保健院的委托代理人古燕明以吉林省第六人民医院的名义签署了“工程移交书”，双方确认：2014年11月11日原告新吉润公司将“竣工结算书”提交给了被告保健院，如被告保健院未在2015年10月1日前作出书面“审定结算报告”，则其同意按原告新吉润公司提报值21,788,395.00元作为本案工程竣工结算最终审定值。
另查明，2016年10月28日本院作出了（2016）吉0193民初790号“民事裁定书”，该裁定结合被告保健院的委托代理人古燕明在本案工程中的具体身份及职务，综合认定古燕明在“工程移交书”以及经济签证、工作联系单等书面材料上的签字属于职务行为，所产生的民事权利义务均指向被告保健院。现该裁定已发生法律效力。
本院认为，一、关于原告新吉润公司本诉请求给付拖欠的工程款4020897.35元以及被告保健院反诉请求返还多付工程价款1111788.49元一节，2015年7月1日原告新吉润公司与被告保健院�委托代理人古燕明以吉林省第六人民医院的名义签署的“工程移交书”系双方的真实意思表示，内容未违反法律法规的禁止性规定，应为合法有效。该“工程移交书”已确认了一个基本事实：2014年11月11日原告新吉润公司将单方作出的“竣工结算书”（决算造价为21,788,395.00元）提交给了被告保健院。被告保健院虽自辩2015年12月29日工程造价咨询公司向其递交了“工程结算审核报告”（结算审定产值为16445420.00元），且提出了工程造价鉴定的申请,暂且不论原告新吉润公司是否收到了该审定结算报告，但被告保健院已属未按约在2015年10月1日前作出书面“审定结算报告”。故本院对原告新吉润公司以提报值21,788,395.00元作为本案工程竣工结算最终审定值予以支持，由于双方约定了工程造价的结算方式,故对保健院的鉴定请求本院不予支持。因本案争议双方对已付工程款17113845.89元无异议，预留质保金653651.85元，故被告保健院应依法向原告新吉润公司给付余欠工程款4020897.35元。基于以上观点,被告保健院的反诉请求于法无据,本院不予支持。至于该工程款的利息，应自本案工程于2014年11月1日竣工交付使用的次日起按中国人民银行同期贷款利率计算。二、关于原告新吉润公司诉求给付迟延支付工程款滞纳金及工期奖一节，因原告新吉润公司起诉时没有具体数额，且未交纳诉讼费，故对该项请求本院不予审理。三、关于越冬维护费5万元、塔吊租赁费112500元以及更夫费37500.00元一节，因2014年12月3日原告新吉润公司、被告保健院以及监理单位已共同确认本案工程发生越冬维护费5万元，故原告新吉润公司诉求给付该笔款�应予以支持。至于塔吊租赁费及更夫费，原告新吉润公司提供的证据不足以佐证应由被告保健院承担，本院对此不予保护。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十条之规定，判决如下：
一、被告吉林省妇幼保健院于判决生效后立即向原告长春建工新吉润建设有限公司给付工程款4，020，897.35元及利息（利息自2014年11月2日起至实际给付之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算）；
二、被告吉林省妇幼保健院于判决生效后立即向原告长春建工新吉润建设有限公司给付越冬维护费50,000.00元；
三、驳回原告长春建工新吉润建设有限公司的其他诉讼请求；
四、驳回被告吉林省妇幼保健院的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费40，568.00元，由被告吉林省妇幼保健院负担37，268.00元，由原告长春建工新吉润建设有限公司负担3，300.00元。反诉费7403元、保全费5000元，由被告吉林省妇幼保健院负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省长春市中级人民法院。
审 判 长 徐雅文
代理审判员 郭鹏飞
人民陪审员 朱 琳
二〇一七年二月十五日
书 记 员 赵晓丽