河南省淮阳县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫1626民初1322号
原告（反诉被告）：淮阳县千百艺装饰设计工作室。
经营场所：淮阳县西城区新民路中段。
负责人：贾继友，男，1978年10月5日生，汉族，户籍所在地：河南省淮阳县。
委托代理人：任崇周，男，河南团结律师事务所律师。
被告（反诉原告）：宋某某，男，1981年3月5日生，汉族，户籍所在地：河南省淮阳县。
委托代理人：许飞，男，河南阳夏律师事务所律师。
原告（反诉被告）淮阳县千百艺装饰设计工作室与被告（反诉原告）宋某某装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法独任审判，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）淮阳县千百艺装饰设计工作室负责人贾继友及委托代理人任崇周、被告（反诉原告）宋某某委托代理人许飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）淮阳县千百艺装饰设计工作室向本院提出的诉讼请求：1、判令被告宋某某偿还原告装修工程款22000元。2、本案诉讼费由被告宋某某负担。事实及理由：原告淮阳县千百艺装饰设计工作室与被告宋某某于2016年7月21日签订房屋装修合同，约定装修工程款为50500元。原告于2016年9月26日开始进场施工，于2016年11月下旬竣工。施工期间，原告应被告要求，在合同之外为被告增加沙发背景墙的施工项目，价值3500元。被告没有按照合同要求支付工程款，在原告多次催要下，被告才向原告一共支付工程款32000元。剩余款被告以各种理由拖欠不还，并对原告恶语辱骂，恐吓和推打。被告的行为严重侵害了原告的合法权益，为此原告具状起诉。
为支持上述诉讼请求，原告（反诉被告）淮阳县千百艺装饰设计工作室提交如下证据：
第一组、装修合同。
证明目的：原告方并未违反合同约定，被告不向原告支付工程款的行为属于违约行为。
第二组、千百艺建筑装饰工程有限公司基装装修参考价。
证明目的：原、被告双方约定的装修价格。
第三组、原告营业执照及负责人身份信息。
证明目的：原告方身份信息。
被告（反诉原告）宋某某辩称，原告方所诉与事实不符，原告所进行的工程没有完工，且工程质量不合格。原告方在施工期间致使被告房屋玻璃破碎。另外，由于原告失误，被告给付粉刷工3500元工资。原告的诉讼请求不应得到支持。
被告（反诉原告）宋某某向本院提出的诉讼请求：1、判令反诉被告给付反诉原告壁纸款、二次粉刷及油漆款、维修排线款共计26715元；2、反诉被告赔偿反诉原告玻璃；3、反诉费由反诉被告负担。事实及理由：2016年7月21日，反诉原告与反诉被告签订装修合同，合同约定装修包括满屋壁纸，但是反诉被告在施工完成后并未按合同约定贴满屋壁纸，反诉原告只有自己联系壁纸卖家自己贴壁纸，为此反诉原告共花费22055元。同时在装修过程中，由于反诉被告失误，致使房屋喷漆颜色错误，反诉人只有在自己购买乳胶漆再次粉刷，为此反诉被告的工人要求反诉人支付工钱花费4360元。装修好后，由于反诉被告装修排线不合格，致使反诉原告装灯不亮，为此反诉原告再次找人重新排线花费300元。综上，反诉原告的损失是由于反诉被告违约造成，其应承担反诉原告各项损失。
为支持上诉辩称和诉请，被告（反诉原告）宋某某提交如下证据：
第一组、票据单。
证明目的：（反诉原告）宋某某因张贴壁纸花费22055元。
第二组、装修合同及装修参考价。
证明目的：反诉被告在合同履行期间未按照合同约定进行施工，违反合同约定，应当给反诉张贴壁纸而未张贴。
原告（反诉被告）淮阳县千百艺装饰设计工作室辩称，反诉原告所诉不属实。装修参考价末尾的“满墙壁纸”是反诉原告自己写的，“满墙壁纸”只是赠送项目，反诉原告在未要求反诉被告张贴壁纸的情况下，私自张贴，应由其自行承担后果。反诉被告按照要求进行了喷漆，但是由于反诉原告妻子嫌弃颜色不适合其审美观点，私自找人重新进行喷漆，其再次开支与反诉被告无关。合同没有约定水电安装和排线任务，300元排线费不应由反诉被告支付。
经审理查明：2016年7月21日，原告（反诉被告）淮阳县千百艺装饰设计工作室与被告（反诉原告）宋某某签订了名为“北京市家庭居室装饰装修工程施工合同”的格式合同，合同条款为“发包方（以下简称甲方）：宋某某，承包方（以下简称乙方）：千百艺装饰设计工作室，……。1.5工程承包，采取下列第2种方式：……。（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（见附表二、三）。……。1.7工程款和报价单（1）工程款：本合同工程造价为（人民币）2万整已付，总价50500，金额大写：伍万零伍佰。……。第十一条工程款支付方式，11.1合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：第一次支付时间为开工三日前，工程款支付比率为60%，应支付金额30300元；第二次支付时间为工程进度过半，工程款支付比率为35%，应支付金额为17675元；第三次支付时间为竣工验收合格，工程款支付比率5%，应支付金额为2525元。11.2工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。杠白茬收口，即为工程过半。11.3工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。……。第十五条其他约定事项……。3、若客户自愿把工程款交于个人，或托个人帮着代购建材，出现的经济损失，质量问题，售后承担等问题，与公司无关。甲方（签字）：宋某某，2016年7月21日；乙方（盖章）：淮阳县千百艺装饰设计工作室，贾继友，2016年7月21日。”
另查明：2016年7月21日，原告（反诉被告）淮阳县千百艺装饰设计工作室与被告（反诉原告）宋某某签订了“北京市家庭居室装饰装修工程施工合同”后，就具体装修项目、数量及单项造价，双方又进一步签订了“千百艺建筑装饰工程有限公司-
基装装修参考价”，内容为“工程地址：……，业主姓名：宋某某，设计师：王英，装修项目，单位，单价，数量，主要材料及工艺。二、客厅，餐厅，走廊，墙面工程，吊顶工程：涂刷洁面剂、立邦净味皓白水性内墙漆（顶面）、立邦净味皓白水性内墙漆（墙面）、客厅轻钢龙骨石膏板吊造型顶、餐厅轻钢龙骨石膏板吊造型顶、客餐厅红木中式线条及客餐厅石膏顶角线；三、主卧室：涂刷洁面剂、立邦净味皓白水性内墙漆（顶面）、立邦净味皓白水性内墙漆（墙面）、卧室石膏顶角线；四、两个次卧室：涂刷洁面剂、立邦净味皓白水性内墙漆（顶面）、立邦净味皓白水性内墙漆（墙面）；五、阳台涂刷洁面剂、立邦净味皓白水性内墙漆（顶面）、立邦净味皓白水性内墙漆（墙面）；六、木制品：电视背景墙、入户鞋柜及上面屏风、餐厅拐角柜、主卧室1衣柜、次卧室2衣柜、混油工艺、拉手铰链及三个卧室包空调口；七、其他综合：……。甲方签字：宋某某，2016年7月21日，乙方（盖章）：淮阳县千百艺装饰设计工作室。宋某某在末尾处书写了“满屋壁纸”，反诉原告宋某某诉称“满屋壁纸”是反诉被告淮阳县千百艺装饰设计工作室应尽主合同义务，反诉被告辩称不是反诉被告必尽合同义务，而是反诉被告在反诉原告主动要求才能赠与的项目。
本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同条款或者交易习惯确定。原告（反诉被告）淮阳县千百艺装饰设计工作室与被告（反诉原告）宋某某签订了名为“北京市家庭居室装饰装修工程施工合同”的合同，该合同未违背法律规定，本院对其效力予以确认。由于合同未对具体装修项目、数量及单项造价约定明确，双方又补充签订了“千百艺建筑装饰工程有限公司-
基装装修参考价”，“千百艺建筑装饰工程有限公司-
基装装修参考价”是对合同内容的进一步补充和确定，系双方真实意思的表示，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本诉被告宋某某辩称本诉原告未按照合同第十一条中的11.2.款完成水、电管线铺设，故不应进行第二次支付工程款，因根据双方签订的“装修参考价”约定及交易习惯，水、电管线并不属于双方约定的装修范围，故对本诉被告辩称不予采信。本诉被告宋某某辩称工程未经过验收，故不应支付下余工程款，因本诉被告在本诉原告已经完成全部施工后，在未明确责任的前提下，本诉被告又重新对墙体进行了喷漆，在本诉被告对墙体进行喷漆前，视为本诉原告对本诉被告已经完成了交付，本诉被告自行喷漆应自行承担后果，故对本诉被告辩称不予采信。本诉被告宋某某应全面履行自己义务，已经给付工程款32000元，下余工程款18500元应继续支付给本诉原告淮阳县千百艺装饰设计工作室。本诉原告要求本诉被告支付3500元沙发背景墙施工费用，因沙发背景墙不在双方书面约定范围，且本诉被告不予认可，本诉原告亦未提交进一步证据佐证其诉请，故对其该项诉请不予支持，待其有新的证据后，可另行主张权利。
反诉原告宋某某诉称，其在“千百艺建筑装饰工程有限公司-
基装装修参考价”尾部书写的“满墙壁纸”属反诉被告淮阳县千百艺装饰设计工作室必须履行的装修项目，反诉被告淮阳县千百艺装饰设计工作室辩称该项目属于双方约定的附条件赠送项目，根据《中华人民共和国合同法》第七十七条第一款及第七十八条之规定，当事人协商一致，可以变更合同；当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。反诉原告与反诉被告双方未对“满墙壁纸”的造价、质量及款式进行约定，视为双方约定不明确，本院推定为合同未变更，对反诉原告要求反诉被告支付张贴壁纸花费22055元的请求不予支持。反诉原告诉称由于反诉被告喷漆失误，导致反诉原告再次喷漆花费4360元，因反诉被告不予认可，且反诉原告未提交证据佐证该花费与反诉被告行为有直接因果关系，故对反诉原告该项诉请不予支持。反诉原告诉称由于反诉被告排线不合格导致重新排线花费300元及赔偿玻璃，因反诉被告不予认可，且反诉原告未提交证据佐证该花费及玻璃损失与反诉被告行为有直接因果关系，故对反诉原告该项诉请不予支持。
综上，根据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第八十八条第一款、第一百零六条、第一百零八条和《中华人民共和国合同法》第六十四条、第七十七条、第七十八条、第一百零七条、第二百六十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、本诉被告宋某某于本判决生效后十日内给付所欠本诉原告淮阳县千百艺装饰设计工作室装修款18500元。
二、驳回本诉原告淮阳县千百艺装饰设计工作室的其他诉讼请求。
三、驳回反诉原告宋某某的诉讼请求。
上列判决确定的权利义务，义务人应在指定期限内自动履行，逾期不履行，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在指定履行期间届满后二年内向本院申请执行。
本诉案件受理费175元，由本诉被告宋某某负担130元、本诉原告淮阳县千百艺装饰设计工作室负担45元；反诉案件受理费233.5元，由反诉原告宋某某负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省周口市中级人民法院。
审判员 叶培绪
二〇一七年四月十日
书记员 于 欢