福建省漳浦县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）闽0623民初5649号
原告：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司，住所地四川省德阳市。
法定代表人：王平，总经理。
委托诉讼代理人：袁明红，女，该公司工作人员。
被告：腾龙芳烃（漳州）有限公司，住所地福建省漳州市漳浦县。
法定代表人：胡殿选，总经理。
委托诉讼代理人：林占锦，北京盈科（厦门）律师事务所律师。
原告二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称二重装备公司）与被告腾龙芳烃（漳州）有限公司（以下简称腾龙芳烃公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年9月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告二重装备公司的委托诉讼代理人袁明红、被告腾龙芳烃公司的委托诉讼代理人林占锦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
二重装备公司向本院提出诉讼请求：1.判令腾龙芳烃公司继续履行合同并于本判决生效后30日接收货物；2.判令腾龙芳烃公司支付货款520万，并支付从2016年1月起至清偿欠款之日止，按人民银行同期贷款利率计算的利息。事实和理由：2014年9月，二重装备公司与腾龙芳烃公司签订《凝析油装置加氢反应器15-R-101》（合同编号：A14PERO02A)买卖合同一份，合同总额为800万元。在这个合同中二重装备公司按照合同约定履行了自己的制造义务，但是腾龙芳烃公司在给付了280万元预付款后，由于自身原因从2015年6月开始一再推迟交货期，至今拒绝接收货物及给付剩余货款520万元。2016年1月，腾龙芳烃公司对合同的欠款事实及拒收设备进行了确认，但同样以企业困难为由拒绝付款。二重装备公司多方催收未果。
腾龙芳烃公司辩称，一、双方签订的合同合法有效，腾龙芳烃公司有权依约修改交货期，二重装备公司应予以配合，在腾龙芳烃公司提出修改交货期后，二重装备公司也并未积极主动履行交付货物的义务，应为对条款的遵守。二重装备公司作为乙方、腾龙芳烃公司作为甲方签订的编号A14PER002A《凝析油装置加氢反应器15-R-101的买卖合同》第5.1条约定：“交货期：2015年5月31日前。如甲方根据工作进展状态决定修改交货期，需提前一个月书面通知乙方，乙方应配合甲方之要求”。该合同经双方签字且未违反强制性法律规定而具有法律约束力，双方应当遵守并受法律保护。合同签订后，腾龙芳烃公司于2015年4月6日发生全国闻名的爆炸事件，全厂被政府要求停产、停工至今，确因客观情况无法使用本合同设备，且腾龙芳烃公司至今并未解除本合同或表示拒绝履行本合同约定的货物接收的义务。依据合同约定，腾龙芳烃公司有权根据工作进展状态决定修改交货期，自2015年4月起，腾龙芳烃公司多次向二重装备公司通知修改了交货期，但二重装备公司至今也未向腾龙芳烃公司履行交货义务，为对条款的遵守，本案的交货期，腾龙芳烃公司有权修改。二、二重装备公司请求腾龙芳烃公司支付差欠货款520万元的付款条件不成就。双方签订的合同第4.3条约定：到货款及性能验收款：货物到甲方施工现场初验合格，乙方提供合同总价全额发票后三十日内支付45%到货款，到货后经甲方性能验收合格后三十日内支付10%的验收款；4.4条质保金：质保期满完成保固责任且无违约扣款事宜，三十日内无息支付合同总价10%的质保金。本案二重装备公司未交付货物，4.3条、44条约定的付款条件不成就。三、本案的付款条件不成就，不存在腾龙芳烃公司逾期付款的事实。二重装备公司主张逾期付款利息没有事实依据。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年9月30日，二重装备公司作为乙方与作为甲方的腾龙芳烃公司签订《凝析油装置加氢反应器15-R-101的买卖合同》（合同编号：A14PERO02A)买卖合同一份，约定腾龙芳烃公司向二重装备公司采购凝析油装置加氢反应器15-R-101一台，价格为800万元。付款方式为：合同生效后30天内甲方支付合同总金额35%预付款；货物到甲方施工现场初验合格，乙方提供合同总价全额发票后30日内，支付乙方合同总额的45%到货款；到货后经甲方性能验收合格后30日内付l0%验收款；质保期满完成保固责任且无违约扣款事项，30日内无息支付合同总价10%的质保金，如有违约扣款事项，曱方直接从质保金中扣减，质保金不足支付违约扣款的，乙方应在接到甲方通知后5日内支付不足款项。5.1条交货期：2015年5月31日前，如甲方根据工程进展状态决定修改交货期，需提前1个月书面通知乙方，乙方应配合曱方之要求。交货地点：漳州古雷经济开发区甲方施工现场车板交货。5.3条货物交货前，乙方应至提前15日向甲方提供交货清单及装箱货物的装箱清单，箱子数量，并提供每个箱子的货物名称、毛重、体积等。5.5条交货日期应当按照合同规定履行，任何一方要求提前或延期交货，应当在事先与对方达成书面协议，并按协议执行。质保期为设备安装验收合格之日起12个月。逾期付款按逾期付款金额的银行同期贷款利率支付违约金。合同还对其他权利义务进行了约定。合同签订后，二重装备公司按照合同约定履行了制造义务，腾龙芳烃公司支付预付款280万元。2015年6月2日，腾龙芳烃公司向二重装备公司发函，以其公司受限一些特殊情况，要求交货时间延迟至2015年7月15日，具体时间另行通知。2015年7月28日，腾龙芳烃公司以上次理由向二重装备公司发邮件，要求交货时间延迟至2015年10月30日，具体时间另行通知。2015年12月20日，二重装备公司向腾龙芳烃公司发函，提出案涉货物已于本月全部完工并包装完毕，具备发运条件，要求腾龙芳烃公司做好相应接货准备。2015年12月30日，腾龙芳烃公司再次向二重装备公司发函，以其公司受4.6事件影响，现场无法接货，交货时间预计延迟至2016年6月30日，具体时间提前发函通知。2016年1月8日，二重装备公司向腾龙芳烃公司发出《往来账项询证函》，腾龙芳烃公司确认未付案涉合同的到货款。2017年5月23日，二重装备公司向腾龙芳烃公司公证邮寄金额为800万元的增值税专用发票，腾龙芳烃公司2017年5月29日拒绝签收。
本院认为，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。腾龙芳烃公司与二重装备公司签订《凝析油装置加氢反应器15-R-101的买卖合同》，系双方真实意思表示，合同合法有效，应受法律保护，双方应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，腾龙芳烃公司按约支付了35%预付款，二重装备公司亦将约定的凝析油装置加氢反应器制造完毕，腾龙芳烃公司理应按约定对货物进行接收并支付余款。现腾龙芳烃公司以自身原因多次延迟交货时间也不履行支付货款的义务，致使二重装备公司无法履行交货义务，责任在于腾龙芳烃公司。合同第5.5条约定：“交货日期应当按照合同规定履行，任何一方要求提前或延期交货，应当在事先与对方达成书面协议，并按协议执行。”，腾龙芳烃公司最后通知交货期预计为2016年6月30日前，期限届满前，双方未重新达成交货时间，二重装备公司也未提出异议，视为默认，故可确定2016年6月30日系双方确定最后交货期。合同约定的付款条件系货物到施工现场初验合格，二重装备公司提供合同总价全额发票后30日内，支付合同总额的45%到货款；性能验收合格后30日内付l0%验收款；质保期满完成保固责任且无违约扣款事项，30日内无息支付合同总价10%的质保金。依据《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款规定：“当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。”。现腾龙芳烃公司故意拒绝接收货物，也于2017年5月29日拒收二重装备公司邮寄全额发票，应视为条件已成就。根据约定腾龙芳烃公司应于2017年6月28日前支付45%的到货款360万元，至于验收款及质保金因腾龙芳烃公司尚未实际接收货物，付款条件未成就，二重装备公司可待条件成就后另行主张。故腾龙芳烃公司应当承担继续支付货款的责任，并承担违约责任，到货款360万元的违约金应从2017年6月29日起按银行同期同类贷款基准利率计算至欠款清偿之日止。交货期限届满后，腾龙芳烃公司拒收货物，二重装备公司未依法提存货物，现要求腾龙芳烃公司于本判决生效后30日内接收货物，不违反法律规定，应予准许，但二重装备公司应将货物运至交货地点漳州古雷经济开发区腾龙芳烃公司施工现场。
综上所述，二重装备公司请求腾龙芳烃公司继续履行合同接收货物义务，并支付尚欠货款及违约金，部分有事实和法律依据，予以支持。腾龙芳烃公司提出其可有权修改交货期、付款条件不成就及不存在逾期付款的辩解，没有事实依据和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百三十条、第一百六十一条规定，判决如下：
一、腾龙芳烃（漳州）有限公司应于本判决生效之日起30日内接收二重集团（德阳）重型装备股份有限公司交付的凝析油装置加氢反应器15-R-101一台（交货地点：漳州古雷经济开发区腾龙芳烃（漳州）有限公司施工现场）；
二、腾龙芳烃（漳州）有限公司应于本判决生效之日起十日内支付二重集团（德阳）重型装备股份有限公司到货款360万元，并支付自2017年6月29日起至款项清偿之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息；
三、驳回二重集团（德阳）重型装备股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费44466元，由二重集团（德阳）重型装备股份有限公司负担1876元，腾龙芳烃（漳州）有限公司负担42590元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。
审 判 长 邓志山
代理审判员 刘晓毅
人民陪审员 林智全
二〇一七年七月十日
书 记 员 林旭东
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第四十五条当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。
当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
申请执行提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。