安徽省阜阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）皖12民终521号
上诉人（原审被告）：阜阳市利华置业有限公司，住所地安徽省阜阳市颍州区颍西办事处顺昌路168号，统一社会信用代码913412006897546884（1—1）。
法人代表人：王光伟，该公司董事长。
委托诉讼代理人：苗超，该公司法律顾问。
委托诉讼代理人：张守纯，该公司法律顾问。
被上诉人（原审原告）：谷山海，男，1979年6月6日出生，汉族，住安徽省临泉县。
被上诉人（原审原告）：张桂喜，女，1977年3月16日出生，汉族，住安徽省临泉县。
上述两位被上诉人共同的委托诉讼代理人：刘丽梅，安徽弘大律师事务所律师。
上述两位被上诉人共同的委托诉讼代理人：朱辉，安徽弘大律师事务所律师。
上诉人阜阳市利华置业有限公司（以下简称利华公司）因与被上诉人谷山海、张桂喜房屋买卖合同纠纷一案，不服安徽省临泉县人民法院（2016）皖1221民初4695号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年2月21日受理后，于2017年4月12日公开开庭进行了审理。利华公司的委托诉讼代理人苗超、张守纯，谷山海、张桂喜共同的委托诉讼代理人刘丽梅、朱辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
利华公司上诉请求：撤销一审判决，予以改判或将本案发回重审。事实和理由：1、涉案《商品房买卖合同》约定的交房条件是商品房经验收合格，而本案房屋在2016年5月即经五大责任主体验收合格，且其公司当月亦履行了通知交房义务，一审法院认定其公司存在逾期交房行为，并判决其公司支付逾期交房违约金显属错误；2、涉案《商品房买卖合同》明确约定，因天气原因累计停工超过30日的，按超过的实际天数顺延交付日期，一审法院在计算逾期交房天数时，未扣除因天气原因停工的期间显系不当。
谷山海、张桂喜辩称：涉案房屋不符合法定和约定的交付条件，利华公司未按照合同约定履行相应的通知交房义务。利华公司提供的证据不能证明涉案合同约定的交房日期存在顺延情况，且没有履行相应的通知义务。其损失在继续扩大，利华公司应承担赔偿责任。请求二审法院驳回上诉，维持原判。
谷山海、张桂喜向一审法院起诉请求：1、请求判令利华公司支付逾期交房违约金13206.6元（暂计算到2016年7月27日，此后的损失按每日63.8元计算至达到实际交付房屋条件之日止）；2、判令利华公司履行合同约定的封闭阳台、且履行将阳台实测面积一半赠送义务；3、判令利华公司履行合同约定的房屋交付时水、电达到使用条件（立户到位）的义务。在审理过程中，变更诉讼请求为：1、在原主张违约金13206.6元的基础上，增加违约金5933.4元（暂时计算至2016年10月31日，此后的损失按每日63.8元计算至达到符合实际交付房屋条件之日止）；2、判令利华公司支付购房本金同期银行贷款利息（自2016年1月1日起至符合实际交付房屋条件之日止）；3、判令利华公司支付因违约交房给谷山海、张桂喜造成的房屋租金损失10000元（暂时计算至2016年10月31日，此后的损失从违约交房之日起按每月1000元计算至达到符合实际交付房屋条件之日止）；4、原诉状中其他诉讼请求不变。
一审法院查明：2014年12月24日，谷山海、张桂喜与利华公司签订了商品房买卖合同，约定：谷山海、张桂喜购买利华公司开发的位于临泉县城关镇幸福路南侧利华中央公馆1#4层405室，房屋面积110.32㎡，5780元/㎡，共计637650元；首付387650元于合同签订时支付，余款25万元办理公积金贷款。出卖人应当在2015年12月31日前，依照国家和地方政府的有关规定，将具备商品房验收条件并符合合同约定的商品房交付买受人使用。在该商品房及配套工程的建设过程中，累计雨雪天气超过30日的，遇到冰冻天气（最低气温低于摄氏零度以下天气）累计超过30日的，按超过的实际天数顺延交付日期。出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，逾期超过30日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示该商品房经验收合格的证明文件、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，并签署房屋交接单。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交付责任由出卖方承担。合同签订后，谷山海、张桂喜按照合同约定履行了付款义务，但利华公司却未按合同约定交付合格房屋。
一审法院认为：依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照约定全面履行合同义务。本案双方当事人签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，系有效合同。谷山海、张桂喜已按约支付购房款，利华公司应按约（即2015年12月31日前）交付房屋。但利华公司至2016年10月31日尚未交付房屋，违反了合同的约定，依法应承担违约责任。利华公司辩称“工期延误是因雨雪天气的原因所造成，属于合同约定的免责事由，不存在违约行为，不应支付违约金”。利华公司提出因雨雪天停工，但其只提供临泉县气象局气象观测资料，虽加盖相关部门的印章，但该资料没有单位负责人及经办人签名，其证据存在瑕疵。本案中利华公司没有书面通知谷山海、张桂喜逾期交房是因雨雪天气的原因所造成，利华公司的该辩解意见，不予采信。谷山海、张桂喜要求利华公司按照合同约定的计算标准支付延迟交付房屋的违约金，应予支持。其请求依法判令利华公司履行合同约定的封闭阳台，且履行将阳台实测面积一半赠送的义务及利华公司赔偿已支付房价款的银行贷款利息和房屋租金损失的请求，既无合同约定也无法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十六条的规定，判决：一、阜阳市利华置业有限公司于判决生效之日起十日内支付谷山海、张桂喜延迟交付房屋的违约金19140元（按每日63.8元，从约定交房日2015年12月31日计算至2016年10月31日，以后的违约金继续计算至实际交付房屋之日止）；二、阜阳市利华置业有限公司继续履行合同约定及相关法律规定的义务；三、驳回谷山海、张桂喜其他诉讼请求。案件受理费528元，减半收取264元，由谷山海、张桂喜负担91元，阜阳市利华置业有限公司负担173元。
二审中，利华公司为支持其上诉理由，向本院提交如下证据：
1.《利华中央公馆情况反映》复印件一份，证明其公司已经履行通知交房义务的事实。
2.阜阳城市周报A05版新闻报道、阜阳新闻网截图各一份，共同证明其公司已通知购房户因天气原因需逾期交房，交房日期应当顺延。
3.（2016）皖1202民初4547号民事判决书一份，证明房屋经建设、勘察、设计、施工、监理单位验收合格即符合交付条件。
4.涉案楼房竣工验收消防备案凭证及消防备案复查意见书、利华中央公馆建设工程规划核实合格证、《关于利华中央公馆建设项目竣工环境保护验收监测表备案的函》，共同证明涉案房屋已经具备交付条件的事实。
谷山海、张桂喜质证认为：
1.对《利华中央公馆情况反映》复印件及阜阳城市周报A05版新闻报道、阜阳新闻网截图真实性、合法性、关联性均有异议，不能实现其证明目的。
2.对（2016）皖1202民初4547号民事判决的证明目的有异议。
3.对第四组证据有异议，即便利华公司现对验收材料进行补充，但其公司并未书面通知交房，且无竣工验收备案表。
谷山海、张桂喜向本院提交如下证据：录音资料、申请、通知各一份，共同证明利华公司仍拒绝交房的事实。
利华公司质证认为：对录音资料真实性有异议，且与本案无关，通知恰能证明其公司已履行了通知交房义务，申请系复印件，真实性无法核实。
本院认证意见如下：
1.涉案房屋在2016年5月份尚未完成消防、规划及环保验收，利华公司称其公司于2016年5月份即通知交房，但房屋不符合交付条件，故《利华中央公馆情况反映》复印件不能证明利华公司已经履行了通知交房义务，对于该证据的证明效力，本院不予认定。
2.阜阳城市周报A05版新闻报道、阜阳新闻网截图缺乏其他证据相互印证，不能证明利华公司已通知购房户因天气原因需逾期交房，故对于该组证据的证明效力，本院不予认定。
3.（2016）皖1202民初4547号民事判决与本案不具有关联性，故对于该判决的证明效力，本院不予认定。
4.利华公司所举第四组证据相互印证，能够证明涉案房屋已经具备交付条件的事实，故对于该组证据的证明效力，本院予以认定。
5.谷山海、张桂喜所举录音资料、申请、通知，均缺乏足以相互印证的其他证据，本院对其证明效力，不予认定。
当事人对于其他证据的举证、质证与一审相同，本院认证意见与一审一致。
本院经审理查明：涉案楼房于2016年6月30日经建设、施工、监理、设计、勘察五大责任主体验收合格，于2017年1月10日申报竣工验收消防备案，于2016年10月31日通过规划部门审核。2016年12月27日，临泉县环保局出具临环字〔2016〕278号《关于利华中央公馆建设项目竣工环境保护验收监测表备案的函》，同意对该项目竣工环境保护验收监测报告表进行备案。
另查明：二审中，经本院主持调解，利华公司同意于2017年4月20日至23日将涉案房屋进行交付。但因利华公司要求谷山海、张桂喜先行补交物业费，双方发生纠纷，谷山海、张桂喜因此未接收房屋。
本院对于一审查明的其他事实予以确认。
归纳各方当事人陈述及诉辩意见，本案二审争议的焦点为：一、利华公司是否按照合同约定履行了通知交房义务；二、涉案《商品房买卖合同》约定的交房期限是否应当顺延。
本院认为：因利华公司与谷山海、张桂喜签订的《商品房买卖合同》约定交房条件为“该商品房经验收合格”，涉案房屋虽于2016年6月30日经过建设、施工、监理、设计、勘察五大责任主体验收，但公安消防、环保、规划等专门管理部门尚未就此出具认可性意见，不应认定房屋已经验收合格。2017年1月10日，该房屋陆续完成公安消防、环保、规划等专门管理部门审核，应视为房屋验收合格。故利华公司称涉案于2016年5月即经五大责任主体验收合格，且履行了通知交房义务，一审法院认定其公司存在逾期交房行为，并判决其公司支付逾期交房违约金显属错误的上诉理由不能成立，本院不予采信。鉴于利华公司未举证证明在房屋验收合格后，即2017年1月10日之后履行了通知交房义务，且本院在二审期间，利华公司又将补交物业费作为交房条件，导致谷山海、张桂喜不能接收房屋，故一审判决计算逾期交房违约金至2016年10月31日及以后违约金另行计算正确，本院予以维持。
双方签订的《商品房买卖合同》虽约定，在商品房及配套设施工程建设过程中，如遇雨雪或冰冻天气超过30日的，交房日期相应顺延。但一、二审中，利华公司并未举出充分证据证明在涉案房屋建设过程中，存在因天气原因不能施工，且其公司已履行告知义务的事实主张。故利华公司称一审法院在计算逾期交房天数时，未扣除因天气原因停工的期间显系不当的上诉理由不能成立，本院不予采信。综上，一审判决认定事实和适用法律正确，审理程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费528元，由阜阳市利华置业有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 杨开多
审判员 马 杰
审判员 刘 伟
二〇一七年五月十五日
书记员 宁楠楠
附：相关法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审；
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。