浙江省桐庐县人民法院民 事 判 决 书（2017）浙0122民初4597号原告：羊慧英，女，1969年3月7日出生，汉族，住浙江省杭州市富阳区。被告：应建红，男，1975年7月27日出生，汉族，住浙江省杭州市西湖区。被告：杭州嘉威房地产开发有限公司，住所地：浙江省桐庐县江南镇三联东路1号。法定代表人：徐子权，该公司总经理。二被告共同委托诉讼代理人：陈明仁，浙江威亚律师事务所律师。原告羊慧英与被告应建红、杭州嘉威房地产开发有限公司（以下简称嘉威公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年8月18日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告羊慧英、被告应建红及嘉威公司的共同委托诉讼代理人陈明仁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告羊慧英向本院提出诉讼请求：1、判令被告因逾期交房和逾期交付权属证书而承担违约金127050.3元（从2016年1月1日起至2017年8月18日止共计595天，逾期交房的违约金按已付房款金额的年利率6%计算，逾期交付产权证书的违约金按已付房款金额的年利率6%计算）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告于2013年10月18日购买被告开发的位于桐庐县窄溪大桥边的嘉威江南水乡1-801房屋，购房金额为649487元，双方约定被告应于2014年12月31日前交付原告所购房屋，并于2015年6月30日前交付权属证书。同时约定，如被告未在约定时间内交付房屋或权属证书，约定之日起30日按年利率6%承担违约责任，约定之后365天后按总房款的6%计算违约金。现因被告资金周转出现问题导致房子至今不能交付，截至今日房子交付逾期595天，交付权属证书逾期595天。按照合同约定，被告承担违约金127050.3元。由于被告拒绝支付违约金，故诉至贵院，请求依法支持原告的诉讼请求。原告羊慧英为支持其诉讼主张，在庭审中出示并陈述了下列证据材料：1、被告嘉威公司、中天建设集团有限公司、桐庐县房地产帮扶小组签订的协议书及补充协议书，证明案涉项目复工需要有施工许可证，但实际未取得施工许可证。2、被告嘉威公司和珠海中晟华南建设有限公司签订的协议书及销售协议书，证明被告嘉威公司和珠海中晟华南建设有限公司是利益共同体，因无法复工所以珠海中晟华南建设有限公司最终退场。3、微信截图，证明2016年11月14日原告受欺骗与被告嘉威公司签了协议，该协议无效。4、赵宝军的说明书、声明，证明被告嘉威公司没有复工。5、关于江南水乡项目延期交房的函，证明被告嘉威公司存在欺诈，不存在因外部原因无法施工的情况。6、人民政府出具的情况说明，证明2017年9月24日江南水乡项目尚未办理工程施工许可证。7、（2017）浙0122民初4053号民事判决书，证明原告的诉请能得到支持。8、照片，证明案涉项目处于停工状态。9、被告应建红出具的承诺书，证明被告应建红承担担保责任。10、不动产统一发票、（2016）浙0122民初762号民事判决书、高层合同补充协议、商品房买卖合同，证明被告违约。被告应建红、嘉威公司共同辩称：一、原告对被告嘉威公司的诉请事项缺乏事实及法律依据。根据原、被告于2016年11月签订的协议书之约定，案涉房屋的交付期延后至2018年4月，现双方约定的交付期尚未届满，被告不存在违约行为。即便，原告认为被告存在预期违约的行为，那原告亦应就此举证证明，而实际上案涉房屋主体工程业已完成，在双方约定的期限内，被告能够完成施工建设并如期交房。故，在被告尚不存在合同约定的违约情形的情况下，原告诉请事项缺乏事实及法律依据，依法应予驳回。二、原告对被告应建红的诉请事项缺乏事实及法律依据。首先，该份承诺书系原告等“江南水乡”楼盘业主逼迫被告应建红所写的，非系被告应建红之真实的意思表示。其次，即便法院经审理确认该份承诺书之法律效力，那么根据该份承诺书所记载之内容，被告应建红所承担的责任是为补充赔付（一般担保）责任而非连带担保，被告应建红依法就案涉纠纷享有先诉抗辩权。此外，被告需说明的是，案涉房屋未能按原《商品房买卖合同》约定的期限交付，被告也一直在努力盘活“江南水乡”资产，以便早日施工、建设并交付房屋。被告也希望，原告等业主能够保持必要的理性、冷静、克制和耐心，积极配合被告的施工、建设工作，而非反其道而行之，处处设阻，做出于双方不利之行为。被告在此也再次重申，同意在交房时给予原告等业主适当补偿，以表心意。综上，被告认为，原告诉请事项缺乏事实及法律依据，依法应予驳回。被告应建红、嘉威公司为支持其诉讼主张，在庭审中出示并陈述了下列证据材料：协议书、交接书，证明原、被告于2016年11月对违约金、交房日期重新进行了约定。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认。被告对原告提供的证据1、2的真实性、合法性表示无法确认，对关联性、证明对象有异议，本院对证据1、2的真实性予以认定；对证据3的真实性、合法性、关联性有异议，对证据4的真实性、合法性表示无法确认，对关联性有异议，本院认为证据3、4属证人证言，证人应当出庭作证，故不予认定；对证据5的真实性、合法性表示无法确认，对关联性、证明对象有异议，本院认为该证据不能证明原告的证明目的，不予认定；对证据6的真实性、合法性无异议，本院予以认定；对证据7的真实性要求由法院审核，对关联性和证明对象有异议，本院对真实性予以认定，对证明目的不予采纳；对证据8的真实性、合法性表示无法确认，对关联性、证明对象有异议，本院认为该证据不符合证据形式，不予认定；对证据9形式上的真实性、关联性无异议，但认为是受胁迫的情况下所写，本院认为被告未提供证据证实其主张，对该证据予以认定；对证据10中的不动产统一发票、商品房买卖合同、高层合同补充协议的真实性无异议，对（2016）浙0122民初716号民事判决书的真实性、关联性、证明对象有异议，本院对证据10予以认定。原告对被告提供的证据的证明内容不认可，本院对真实性予以认定，证明内容系当事人的争议焦点问题，在本院认为部分予以分析论证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年10月18日，原告、被告嘉威公司签订《商品房买卖合同》1份，约定：原告向被告嘉威公司购买位于桐庐县，房屋总价款为649487元；原告于2013年10月18日前付清首付房款，余款于2013年10月18日前在被告嘉威公司指定银行办完（按揭）（公积金）贷款手续（即房款划入被告嘉威公司账号为准）；被告嘉威公司于2014年12月30日前交付房屋，逾期交房超过30日后，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自2014年12月30日的第二天起至实际交付之日止，被告嘉威公司按日向原告支付已交付房价款万分之0.11的违约金；被告嘉威公司承诺于2015年6月30日前取得土地、房屋权属证书，交付给原告，约定日期起90日以后，被告嘉威公司仍不能交付权属证书或登记证明的，原告不退房，被告嘉威公司自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向原告支付已交付房价款万分之0.1的违约金；合同还对保修责任等其他事项作了约定。合同签订后，原告按约支付了房款，但被告嘉威公司至今未向原告交付合同约定的房屋。2014年8月9日，被告应建红出具承诺书1份，承诺内容为：本人应建红为嘉威公司的创始股东和首任法定代表人，在2014年7月，因为基于各种原因，转让股权并同时辞去法定代表人一职，但是本人仍然是嘉威公司的实际控制人，为此本人承诺，对在本人担任嘉威公司法定代表人期间销售的桐庐窄溪“江南水乡”楼盘商品房，本人愿意以我的投资、家庭财产等相关资产作为担保，承担后续的一切法律和经济责任，包括房子延期交付后产生的业主购房补充赔付责任。2014年，原告、被告嘉威公司签订高层合同补充协议1份，约定：“因被告嘉威公司延期交房，对于原合同进行补充协议，内容如下：初步定于2015年12月31日前交房，原定被告嘉威公司未按合同交付，延期赔偿协议改为按累计已付房款全额的3%年利率支付赔偿款。赔偿起算日期2015年1月1日，赔偿支付日期2015年12月31日。被告嘉威公司逾期交房的加倍支付赔偿金”。因被告未履行约定的义务，原告于2016年2月18日诉至本院，要求“1、判令被告嘉威公司因逾期交房和逾期交付权属证书而承担违约金19484元（逾期交房违约金计算至2016年2月底,逾期交付权属证书违约金计算180天）；2、诉讼费用由被告嘉威公司承担。”本院于2016年4月6日依法作出（2016）浙0122民初762号民事判决书，判决：“嘉威公司于本判决生效之日起十日内支付羊慧英违约金19484元。如果未按本判决指定的期限履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费287元，由被告嘉威公司负担，于本判决生效之日起七日内交纳。”2016年11月14日，原告等人与被告嘉威公司达成协议书1份，协议内容为：“乙方（原告等人）分别在江南水乡购买了商品房，根据商品房买卖合同约定的时间甲方（被告嘉威公司）已经延误，今为了江南水乡项目重新复工并能顺利开发完毕，甲、乙双方经友好协商达成如下协议：一、甲方争取在2016年11月底之前能正式复工，如果在此时间复工，甲方承诺排屋和1号楼、2号楼在2018年4月底之前交房，3号楼、4号楼在2018年12月底之前交房，如果由于其它原因复工延迟一、二个月的话，交房时间同时顺延。甲方愿意在交房时适当补偿乙方因甲方延期交房对乙方造成的损失，补偿标准为：从延期交房日开始算到2015年12月30日止应承担的违约金金额的10%补偿，补偿款在交房后2个月内付清。二、乙方愿意接受甲方的上述补偿标准，同时乙方自愿放弃因甲方违约而要求甲方支付其他违约金、要求甲方回购房屋、要求甲方支付其他利息等要求，如甲方之后交房又延期，乙方要求甲方承担2016年之后的违约金，每日的违约金按购房款的万分之一计算。三、如果甲方没有复工，此协议作废，乙方原先的一切权益可照常行使，不再受此协议约束。四、此协议双方签字盖章后生效。”2017年4月19日，桐庐建筑业管理处向珠海中晟华南建筑工程有限公司发送限期整改通知书，通知书内容：“经检查，你公司施工的江南水乡工地存在如下问题：1、未办理施工许可证施工，立即停止施工。2、如违法施工，将承担相应法律责任…”2017年8月22日，被告嘉威公司（甲方），珠海中晟华南建筑工程有限公司、黄凤明（乙方），桐庐县人民政府（丙方）出具交接书1份，内容为：“2016年7月，甲方与乙方签订建筑工程施工合同，2016年11月正式进入江南水乡工地施工，根据2017年8月10日四方协议，甲方600万款打入江南镇政府账户之日3日内，乙方移交江南水乡施工现场，今在江南镇政府牵头下，甲方与乙方黄凤明进行交接工作，江南水乡施工现场状况以视频录像为准！生活区暂不移交，等双方工程审计结束后，再移交。”2017年9月24日，人民政府城建办出具江南水乡房产项目施工许可证审批的情况说明，说明内容：“截至2017年9月24日，江南水乡房产项目未上报办理工程施工许可证变更手续。”本院认为：根据原告等人与被告嘉威公司于2016年11月14日签订的协议书约定，被告嘉威公司争取在2016年11月底之前能正式复工，并承诺分别在2018年4月底、2018年12月底之前交房；如果没有复工，此协议作废，原告原先的一切权益可照常行使等内容。双方约定的“正式复工”，通常理解为工程进入正常施工状态。被告嘉威公司虽于2016年11月组织施工单位进入“江南水乡”项目工地进行施工，但因未办理施工许可证被建设主管部门于2017年4月19日责令停工，之后涉案“江南水乡”项目一直处于停工状态，该情形不属于“正式复工”。因此，根据上述协议书第三条的约定，原告可依双方之前签订的商品房买卖合同主张权利。被告应建红称承诺书系受胁迫所写，但未提供证据证实其主张，故不予采信。原告主张逾期交房的违约金从2016年1月1日起计算至2017年8月18日为595天，因原告在（2016）浙0122民初762号案件中已主张了2016年2月底前的逾期交房违约金，故本案逾期交房违约金应从2016年3月1日起计算，则算至2016年8月18日止为536日。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、杭州嘉威房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内给付羊慧英逾期交房和逾期交付产权证书违约金120751.2元；二、应建红对第一项给付义务承担补充赔偿责任；三、驳回羊慧英的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2841元，减半收取计1420.5元，由被告杭州嘉威房地产开发有限公司、应建红负担。原告羊慧英于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费。被告杭州嘉威房地产开发有限公司、应建红于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。审判员 陈 旎二〇一八年五月十一日书记员 邵丽华?附：相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第四十五条当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。?*ArabicDash?-10-??*ArabicDash?-11-?