新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新23民终1620号
上诉人(原审被告)：新疆双翼房地产开发有限公司，住所地：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市。
法定代表人：王国异，该公司总经理。
委托诉讼代理人：田忠贵，新疆金诚信律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：崔景花，女，1974年8月28日出生，现住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市。
委托诉讼代理人：翁欢欢，昌吉市新华法律服务所法律工作者。
上诉人新疆双翼房地产开发有限公司因与被上诉人崔景花商品房预售合同纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院（2017）新2301民初3587号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年10月17日立案后，依法组成合议庭，于2017年11月13日公开开庭进行了审理。上诉人新疆双翼房地产开发有限公司的委托诉讼代理人田忠贵，被上诉人崔景花的委托诉讼代理人翁欢欢均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人新疆双翼房地产开发有限公司的上诉请求：1、撤销新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院（2017）新2301民初3587号民事判决，改判上诉人支付被上诉人违约金7200元；2、由被上诉人承担本案上诉费用及其他费用。事实及理由：第一，一审法院认为上诉人延期交房构成违约，理由不能成立。上诉人在一审中提交的分户质量验收表反映本案诉争房屋在2015年9月已具备交付条件，且上诉人于2015年9月16日完成热力二次管网的建设。但因昌吉市热力公司的原因直至2016年6月才完成热力一网的建设。根据《商品房买卖合同》第八条第二款第（六）项规定：”因国家政策调整、市政府停水停电、自来水、电力、热力、天然气等部门配套工作滞后等非出卖人所能控制因素造成的工期延误或不能按时交房，出卖人可以据实予以延期”。因配套设施的滞后，上诉人据实予以延期，其行为不能构成违约。第二，一审判决按照合同约定计算违约金过过高。上诉人提出被上诉人主张的违约金过分高于实际损失，请求法院予以调整。但被上诉人并未提供证据证实逾期交房给其造成损失的具体金额，故应参照逾期交房期间同地段、同类房屋租金标准作为计算被上诉人损失的依据予以调整。
被上诉人崔景花辩称，原审认定事实清楚，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
崔景花向一审法院起诉请求：1、被告新疆双翼房地产开发有限公司向原告支付延期交房违约金8262元；2、被告承担本案诉讼费及邮寄送达费。
一审法院认定事实：2013年11月19日，原、被告双方签订商品房买卖合同一份，合同约定，原告购买被告开发的位于昌吉市北京北路8号小区2丘12栋5幢2单元705号房屋，房屋建筑面积53.78平方米，每平方米单价5264元，房屋总价款为283098元。原告应于2013年11月19日，一次性支付房款283098元。合同第八条约定出卖人应当在2015年9月20日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备该商品房经验收合格并符合本合同约定的商品房交付买受人使用；但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：...6、因国家政策调整、市政停水停电、自来水、电力、热力、天然气等部门配套工作滞后等非出卖人所能控制因素造成的工期延误或不能按时交房，出卖人可据实予以延期。第九条关于出卖人逾期交房的违约责任约定为，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：逾期超过60日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。合同第十一条交接约定：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。该合同附件五合同补充协议第九条约定：本合同第十一条约定的通知方式包括出卖人在《昌吉日报》上发布公告等方式。自出卖人通知之日起15日内买受人须与出卖人办理交付手续，逾期不办理，视为交付。合同签订后，原告向被告支付了房款283098元。本案涉案房屋于2016年6月27日办理五方竣工验收。被告于2016年6月25日在昌吉日报上发出入住公告，通知2号楼、3号楼、5号楼的业主于2016年6月28日开始办理入住。原告实际于2016年9月2日办理了交房入住手续。交房当日因面积增加，原告向被告补交房款1790元。原告因被告逾期交房，故诉至本院要求被告承担逾期交房违约金。一审法院认为，原、被告签订《商品房买卖合同》，原、被告双方建立了商品房预售合同关系。该合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效。原、被告双方当事人均应按照合同的约定履行各自的权利义务。原告已按合同约定支付了全部的购房款，被告应在合同约定的期限内及时交付房屋。现本案被告并未在合同约定的2015年9月20日前向原告交付房屋，已构成违约。但被告辩解未按时交付的原因系热力公司一网建设的滞后，导致房屋无法供暖而不能交房，根据双方商品房买卖合同第八条的约定，被告可以延期交房。虽然双方在合同中约定了因自来水、电力、热力等部门配套工作滞后等非出卖人所能控制因素造成的工期延误或不能按时交房，出卖人可据实予以延期。但根据庭审查明，一网管网并非被告投资建设，不属于竣工验收的项目，而被告提交的竣工验收意见表显示，涉案房屋于2016年6月27日才办理竣工验收，故被告的辩解理由不能成立，应不予采信。被告未在合同约定的期限内及时交付房屋，依法应承担违约责任。关于逾期交房的期限，被告主张已于2016年6月25日在昌吉日报上发布公告，通知业主于2016年6月28日办理入住，违约金应算至2016年6月28日。原告认为，被告没有提交竣工备案资料，消防验收合格证，不符合交付条件。原、被告双方签订的《商品房买卖合同》第八条就交房的条件约定了四种情形，包括1、该商品房经验收合格；2、该商品房经综合验收合格；3、该商品房经分期综合验收合格；4、该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。原、被告双方当事人在合同中选择了第1项作为符合合同约定的商品房交付条件，并未选择其余选项作为符合合同约定的商品房交付使用条件。2016年6月27日，本案涉案房屋经五方验收合格，此时达到了约定的交付条件，原告于2016年6月25日发布公告，通知原告于2016年6月28日办理入住，故确认被告逾期交房的期间为2015年9月21日至2016年6月28日，共计282天。被告又辩称，原告主张的违约金过高，应予以降低。原告主张的违约金计算标准为合同约定，且合同系被告提供的格式合同，原告的诉讼请求符合双方当事人的约定，故确认被告应支付原告违约金7983元（283098元×日万分之一×282天）。原告主张超出此数额的违约金本院不予支持。判决：一、被告新疆双翼房地产开发有限公司于本判决生效后十五日内向原告崔景花支付违约金7983元；二、驳回原告崔景花其他诉讼请求。
本院二审期间，当事人均未提交新证据。
二审查明的事实与一审查明的事实一致，本院对一审查明的事实予以确认。
本院认为，关于上诉人是否应当承担逾期交房违约责任的问题。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。上诉人、被上诉人签订的《商品房买卖合同》约定，出卖人应当在2015年9月20日前将符合约定的商品房交付买受人使用。涉案房屋经五方验收后，上诉人实际于2016年6月25日通知被上诉人办理房屋入住手续，逾期交房的事实存在。上诉人认为其逾期交房系因热力公司配套工作滞后导致不能按时交房，属于双方合同约定出卖人可据实予以延期的情形，上诉人不应承担违约责任。根据本案查明事实，涉案房屋已经五方验收，上诉人亦认可热力一网建设不属于竣工验收项目。上诉人提供的证据不足以证明其建设的房屋在2015年9月20日即已具备竣工验收及交付条件，仅是由于热力一网未建成导致房屋不能交付，其主张延期交房的理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人主张一审法院认定的违约金数额过高的问题。双方均认可因上诉人的逾期交房行为给被上诉人造成的损失为房屋租金损失。原审根据双方当事人合同确定的违约金计算方式，结合本地同地段房屋租赁的标准及被上诉人购买诉争房屋的用途，确定上诉人双翼公司应承担的违约金数额，合理合法，本院予以支持。
综上所述，上诉人的上诉请求不能成立，应当驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费50元，由上诉人新疆双翼房地产开发有限公司自行负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 赵瑞琴
审 判 员 肖 明
审 判 员 赵丽丽
二〇一七年十一月十三日
法官助理 雷 鸣
书 记 员 陈 哲