——
湖北省武汉市东西湖区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鄂0112民初2258号
原告武汉冷丰源冷冻设备工程有限公司。
法定代表人张志军，董事长。
委托诉讼代理人郭良会，湖北重友律师事务所律师。
被告黄石市汇金食品有限公司。
法定代表�王良玉，经理。
委托诉讼代理人石义天，湖北华全律师事务所律师。
原告武汉冷丰源冷冻设备工程有限公司（以下简称冷丰源公司）诉被告黄石市汇金食品有限公司（以下简称汇金公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年6月12日受理后，依法适用普通程序，组成由审判员贾继祠担任审判长，人民陪审员陈刚、人民陪审员李召祥参与评议的合议庭审理本案，并公开开庭进行了审理。原告冷丰源公司的法定代表人张志军及其委托诉讼代理人郭良会、被告汇金公司的委托诉讼代理人石义天到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告冷丰源公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付设备款970,000元并承担违约金100,000元；2、判令被告承担本案诉讼费。事实与理由：2015年9月15日，原、被告双方签订冷库设备采购及安装工程承包合同一份，合同约定被告将其公司所用的冷库设备采购及安装全部交由原告完成，合同总价款3,500,000元，合同签订后，应被告要求，原告先从事一期内容的采购及安装，并约定被告先支付100,000元定金，在库房材料进厂后支付500,000元，设备到场后支付800,000元，安装完成支付300,000元，质保金100,000元一年后支付。合同签订后，原告即采购相关设备并进行安装，但被告并未按合同约定支付相应款项。现一期设备安装已完工，冷库已交付被告使用，被告未支付相应的款项，已构成违约。
被告汇金公司辩称，1、原告未按双方签订的合同约定履行义务，构成了严重违约，应承担违约责任；2、原告要求付清下欠的设备款并要求承担违约金100,000元，没有事实依据，原告不具备请求支付下欠货款的条件，请求驳回原告诉讼请求。
原、被告围绕诉讼请求和辩称意见依法提交�证据，被告汇金公司还申请了证人李某、柯某出庭作证，李某陈述其系被告员工，不知道原告对设备进行调试，原告安装人员走后设置了密码，制冷设备从未运转，冷库未投入使用，李X不是被告员工；柯某陈述其系被告员工，设备运至时原告未要求被告签字确认，安装后双方也未在验收单上签章确认，调试后原告设置了密码，后设备无法运行，李X是原、被告之间的介绍人。经证据交换和庭审质证，对当事人无异议的证据即原告冷丰源公司提交的照片一组、被告汇金公司提交的被告营业执照、法定代表人身份证明予以确认并在卷佐证。
对当事人有异议的证据，本院认证意见如下：
当事人提交的冷库设备采购及安装工程承包合同、工程竣工验收报告、付款凭证及收据7张均有原件，且与本案具有关联性，本院对其予以确认，至于是否能够达到当事�主张的证明目的，本院将结合本案事实进行综合认定。
原告冷丰源公司提交的收款明细系其单方制作，属当事人陈述；证人李某、柯某系被告汇金公司员工，与其存在直接的利害关系，本院对此二人的证言均不予采信。
根据以上有效证据，结合当事人的陈述，本院查明案件主要事实如下：
2015年9月15日，原告冷丰源公司（承包方、乙方）与被告汇金公司（发包方、甲方）签订冷库设备采购及安装工程承包合同一份，约定乙方为甲方提供、安装冷库制冷设备。主要内容为工程总造价为附件清单的确认价格，包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包24个月保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动，总价3,500,000元。甲方义务：1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场�及地下管线情况；2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地及工人住宿等。3、按照合同的规定向乙方支付款项；4、接到乙方验收的通知后，在3日内予以验收；5、按照本合同约定及时履行义务；6、若因甲方不履行合同义务，致使乙方无法施工的，对此产生的责任乙方免责；7、对乙方在施工过程中提出的问题或建议，在2天内予以回复或解决；8、不得对乙方的施工故意进行刁难，对乙方施工的监督应不影响乙方正常施工；9、若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工；10、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的及时审核，以作为工程决算的依据。11、提供冷库工程的平面布置图。乙方义务：1、平面图以外的图纸由乙方根据法律法规和工程技术与质量标准及甲方要求免费为甲方设计，并于甲方通知乙方指定地点现场�察后的第三天提交给甲方，甲方在收到图纸后及时给予审核确认。2、乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。3、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。4、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准，且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。乙方对工程所用材料、配件、设备的质量担保责任不因甲方的认可而减轻或免除。5、乙方应将所供设备材料的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具（若有）等交付给甲方。6、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通，乙方无权要求甲方支付任何额外处理工地的附加费用。7、非经甲方书面同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或转包，也不得将全部工程肢解以后以分包的名义转包给他人。如经甲方书面同意分包，乙方须对分承包商的施工行为负连带责任。8、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工，符合国家规定的安装施工作业资格，具有上岗作业证件；工程设备安装完成后，乙方必须负责免费调试，保证无任何操作故障。9、乙方提供的设备材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及该产品的国家、地方、行业标准，必须为全新（含零配件、随机工具等），不存在任何质量方面的瑕疵。10、因设备的质量问题发生争议，由技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。11、已完工的工程和设备，在交付前由乙方应负责保管，并负责将场地清干净。工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准以《制冷工程施工及验收规范》GJJ33-2005和其他相关规范为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任，根据责任大小分别承担。工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收，在提请验收前，乙方应按国家工程竣工验收有关规定，将工程验收的所有相关资料（竣工图纸、竣工资料及竣工报告等）一式二份报送甲方。甲方收到上述资料后组织有关人员验收，验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。在工程全部验收合格后，乙方与甲方办理工程移交手续，乙方在工程移交前负责工程的安全和损毁责任，并根据甲方的要求清理施工垃圾。工程移交甲方后，乙方方能离场，甲方予以签字确认，工程自移交后毁损风险由甲方�担。若不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收，对由此造成的甲方的相关损失均由乙方负责。乙方必须在本合同约定的工期内按质按期完成所有工程并通过甲方验收。否则，每逾期一天，按工程总造价1%扣罚，逾期三天（含三天），如果甲方选择继续履行合同，乙方应在甲方指定的期限内完成，但乙方仍须承担逾期完工的违约责任。若乙方承建的工程不能一次性通过验收，并在甲方指定的期间内完成整改验收合格，并承担由此给甲方造成的相关损失1%补偿。若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵，乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复；对设备存在质保期内出现质量瑕疵，由乙方负责免费维修，若经三次维修后，仍不能正常使用的，由乙方负责免费更换。否则甲方有权委托第三方进行维修或更换，由此产生的一切费用均由乙方承担。甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项，若逾期不支付，须向乙方承担未支付款项10%的违约金，但乙方违反本合同约定的，不受此限。若因甲方的原因导致乙方无法施工，对此造成工期延误，乙方不承担由此造成的损失。若因甲方故意拖延验收并在合理的期间内不进行验收，视为验收合格。本合同约定的违约金、赔偿金、罚款等均独立存在，彼此不相互取代，若乙方违反合同约定，承担的赔偿仍不能弥补甲方损失的，其差额由乙方负责补足。若乙方违反本合同约定，须承担各项违约、赔偿金额，甲方可以从未支付乙方的工程款项中直接扣除，不足部分由乙方补足，但须及时通知乙方。双方在合同上还达成了手写的补充协议：一期低温库总价1,800,000元，1、先付定金100,000元；2、库板、工人材料进场支付500,000元；3、设备到厂支付800,000元；4、安装调�运行正常支付300,000元；4、质保金一年支付100,000元。合同还附有冷库设计方案及技术说明。
被告汇金公司于2015年9月16日向原告冷丰源公司付款100,000元；于2015年10月31日付款200,000元；于2015年12月1日付款200,000元；于2015年12月15日付款100,000元，2016年1月26日，原告冷丰源公司向被告汇金公司出具600,000元的收据一张，载明系冷库设备款。此后，被告汇金公司于2016年2月1日向原告冷丰源公司付款100,000元元；于2016年4月21日付款100,000元。上述付款单据合计800,000元。另原告冷丰源公司自认于2016年2月1日收到被告汇金公司30,000元承兑汇票。
另查明，冷库设备采购及安装工程承包合同项下的冷冻设备于2015年11月1日进行安装。2016年4月22日，原告冷丰源公司法定代表人张志军与案外人李X就冷库设备采购及安装工程承包合同项下的设备形成工程竣工验收报告一张，报告显示合同签订日期为2015年9月15日，开工日期为2015年9月30日，完工日期为2016年4月22日，已付款830,000元。同日，原告以被告未按期付款为由将设备锁机至今。
审理中，本院要求双方自行对设备进行验收，双方并未达成一致。此后，原告冷丰源公司申请对冷库设备采购及安装工程承包合同项下的冷冻设备是否能正常运行进行司法鉴定，本院与双方当事人共同前往冷库对设备进行检测和固定并制作勘验笔录和拍照、录像，检测过程显示设备已安装完毕，可以通电运行，但原告冷丰源公司此后未按摇号选定的鉴定单位要求足额缴纳鉴定费用，以致鉴定单位退案。
原告冷丰源公司于2016年6月12日诉至本院，要求如诉称，审理中，原、被告均坚持诉、辩称意见，本案调解不成。
本院认为，原告冷丰源公司与被告汇金公司签订的冷库设备采购及�装工程承包合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法、有效，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。目前冷冻设备已安装完毕，可以通电运行，依约原告冷丰源公司应将工程验收的所有相关资料（竣工图纸、竣工资料及竣工报告等）一式二份报送被告汇金公司，及时提请验收，但原告冷丰源公司并未提交证据证明其已完成了此步骤，而工程竣工验收报告上的验收人李X身份不明，验收报告效力不能及于被告汇金公司，原告此后设置密码，锁定设备的行为也导致被告汇金公司不能自行验收。故本院对原告冷丰源公司要求被告汇金公司按其完全履行合同来支付全部合同款1,800,000元的主张不予支持。
依据双方手写的补充协议，设备到厂后被告汇金公司应向原告冷丰源公司支付合同款至1,400,000元。审理中，被告汇金公司认为其已支付1,400,000元，但其提交的付款凭证加上原告自认部分也仅为830,000元，而其出具的600,000元的收据与此前的付款凭证相对应，只能起到对此前付款汇总、确认的作用，不应单独作为付款证据而重复计算，故本院认定被告汇金公司实付830,000元，还差欠原告至设备到厂阶段的合同款570,000元，被告汇金公司应立即向原告冷丰源公司支付此款项并承担逾期付款的违约责任，合同约定此情形的违约金为未付款项的10%，即57,000元，对原告的诉讼请求，本院在此范围内予以支持，超出部分不予支持。被告汇金公司关于冷冻设备未验收，不应支付全部合同款的辩称意见，本院予以采信，其他意见不予采信。
需要说明，在被告汇金公司履行上述付款义务后，原告冷丰源公司应立即解除对冷冻设备的密码锁定，以便让被告汇金公司能对设备进行验收，以及根据验收结果来决�是否使用，否则被告汇金公司可向原告冷丰源公司主张相应的合同权利。
依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一项、第一百三十条、第一百五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：
一、被告黄石市汇金食品有限公司于本判决书生效后十日内向原告武汉冷丰源冷冻设备工程有限公司支付合同款570,000元及违约金57,000元；
二、驳回原告武汉冷丰源冷冻设备工程有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费14,430元，保全费5,000元，公告费300元，合计19,730元，由原告武汉冷丰源冷冻设备工程有限公司负担5,871元，被告黄石市汇金食品有限公司负担13,859元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。
审 判 长 贾 继 祠
人民陪审员 陈刚人民陪审员李召祥
二〇一八年六月一日
法官 助理 杨 希 珍
书 记 员 俞 越 鹏