山东省平阴县人民法院
民 事 判 决 书
（2013）平民初字第1067号
原告马某某，男，1986年6月27日出生，汉族，住平阴县。
原告马某甲，男，1955年6月27日出生，汉族，住平阴县。
委托代理人孟某某、凌某某，山东某某律师事务所律师。
被告济南某某置业有限公司，住所地平阴县。
法定代表人王某某，董事长。
委托代理人夏某某，山东某某律师事务所律师。
委托代理人宫某某，男，1956年5月4日�生，汉族，某某公司总经理，住平阴县。
原告马某某、马某甲与被告济南某某置业有限公司（以下简称某某公司）商品房买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告马某某、马某某的委托代理人孟某某，被告某某公司的委托代理人夏某某、宫某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告马某某、马某某诉称，2010年12月9日，原告与被告签订商品房买卖合同，合同约定被告于2012年6月底交房，逾期交房，自约定的交房期限次日起至交房之日止，按日向买受人支付已交房款万分之三的违约金。被告于2012年11月26日交房，迟延交房148天。为维护原告的合法权益，故起诉，要求被告支付逾期交房违约金17624元，诉讼费用由被告承担。
被告某某公司辩称，我公司未按合同约定逾期交房属实，但迟延交房系因不可抗力造成，原因有：电力�门将原设计的每户6KW的配置标准提高为7KW，我公司除多缴纳200余万元的电力增容费外，并更换供电设施，导致工程延期；原设计标准为A级防火，验收时变更为B级，为此我单位增加了额外投入并导致工程延期；施工期间出现了较为恶劣的天气，影响了工程进度，属不可抗力，造成的工期延误应减轻我单位的责任；原告接受房屋时，对逾期交房未提出异议，现在主张逾期交房违约金无事实及法律依据，综上，请求驳回原告的诉讼请求。即便我单位需支付违约金，根据相关司法解释，我单位逾期交房给原告造成的损失为其租金损失，参照济南信源房地产评估事务所有限公司所作评估，原告所购房屋的租金为1075元／月，而合同中约定按照已交房款的每日万分之三计算违约金，远远超过原告的损失，请求法院减少违约金。
经审理本院认定，2010年12月9日，原告马某某、马�某与被告某某公司签订商品房买卖合同，主要内容为：原告购买的商品房为金冠新城商住楼A座6层602号房。该房屋建筑面积为155.94平方米，地下储藏室建筑面积为8.05平方米；该商品房单价为每平方米2450元，储藏室每平方米1850元，总计396945.5元；付款方式为银行按揭，首付金额139945.5元，贷款为257000元。出卖人应当在2012年6月31日前，将房屋交付买受人。但遇到下列特殊原因，除双方协商同意解除或变更合同外，出卖人可以据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起三十日内告知买受人的；2、因政府等有关部门对项目进行调整造成工期延误的；出卖人逾期交房的违约责任：（1）逾期不超过60日，自本合同第七条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人向买受人交付房屋，买受人视为履行期限的合理顺延。（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的3%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第七条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之三（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。
2013年3月4日，被告向原告出具购房发票，载明已收取原告购房款合计396945.5元。
2012年11月30日，被告向原告开具交房通知单，内容为：金冠新城商住楼A座6层602户，业主姓名马某某。入户钥匙共（空白）把。另：地下室钥匙（空白）把。经过查看，同意按期交房，符合交房条件。原告马某某在该通知单上签字捺印。后原告因要求被告支付逾期交房违约金，起诉来院。
审理中，被告某某公司为证实原告的损失�委托济南信源房地产评估事务所有限公司制作了《房屋租赁价值咨询报告书》，确定原告马某某、马某某所购买的房屋每月租金为1075元／月。
上述事实，有原告陈述，被告答辩，原告提交购房合同、收款收据，被告提交济南市物价局《关于平阴县新建住宅小区供电配套工程费标准的批复》、《房屋租赁价值咨询评估报告书》等予以证实。
本院认为，原告马某某、马某某与被告某某公司签订的商品房买卖合同及补充合同，双方意思表示真实一致，且不违背法律的禁止性规定，合法有效。原告足额向被告缴纳了购房款，被告未按照合同约定期限交付房屋，事实清楚。双方在合同中约定交房日期为2012年6月31日显系笔误，应为2012年6月30日。双方均认可2012年11月30日为其实际交付房屋之日，故依照合同约定，迟延交房时间为148日。原告马某某签字认可的交房通知单中虽有“同意按期交房”的内容，但不足以证实其已明确放弃要求被告支付逾期交房违约金的请求，对被告辩称不应支付逾期付款违约金的意见不予支持。被告主张因雨雪等恶劣天气导致无法施工，以及因人工费、材料费价格上涨等因素导致工程延期，应当顺延工期，因上述因素均属于建设工程施工中应当可以预见的问题，而非“不可预见、不可避免、不可克服”的不可抗力，故不予支持。被告主张因电力部门调整电力设施设计标准，公安机关变更消防设施交付标准导致延期，因其未提交相关部门的书面意见或者规范性文件规定，且无证据证实其据此导致工期延长的具体期限，故该主张因证据不足，不予支持。
关于被告某某公司主张根据法律规定，其逾期交付房屋给原告造成的损失为房屋租金，而合同约定的违约金过分高于房屋租金损失，请求减少违约金的�题，本院认为，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定：当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。第十七条规定：商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿数额计算方法的，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。据此被告某某公司有权请求调整违约金。该解释第十七条适用的前提虽然是双方当事人未约定违约金的情形，但其所规定的损失计算方法暨以租金作为购房人损失的标准，应当参照适用。原告主张因被告逾期交房而违约长期占用购房资金，合同中约定的按照已交房款万分之三计算违约金，应视为为对原告实际损失计算方法的约定，因无相关事实及法律依据不予支持。济南信源房地产评估事务所有限公司所作的价值咨询报告虽系被告某某公司自行委托作出，但经本院审查，该公司具备房地产估价资质，原告虽对该估价报告不予认可，但其无证据证实该估价报告存在评估程序违法、评估结论明显依据不足等情形，本院采信该评估报告，被告某某公司应当以该评估报告所确定的租金的130%为标准计算逾期交付房屋违约金。
依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，参照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条之规定，判决如下：
被�济南某某置业有限公司于本判决生效后十日内给付原告马某某、马某某逾期交付房屋违约金6894.3元（1075元／月÷30×148×130%）。
如被告济南某某置业有限公司未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，则按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费249元，由原告马某某、马某某承担99元，被告济南某某置业有限公司承担150元。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审 判 长 王童峰
审 判 员 田 琳
人民陪审员 亓兰勇
二〇一四年九月二十日
书 记 员 崔婷婷