上海市青浦区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）青民三（民）初字第2930号
原告陈敏玉，女，汉族。
委托代理人聂运梅，上海市方正律师事务所律师。
委托代理人陈枫，上海市方正律师事务所律师。
被告上海旭博置业有限公司。
法定代表人朱瑜，总经理。
委托代理人叶杨斌，上海市君悦律师事务所律师。
委托代理人谢锟，上海市君悦律师事务所律师。
原告陈敏玉诉被告上海旭博置业有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2014年8月18日立案受理后依法由审判员邵霞独任审判。本案于2014年9月16日公开开庭进行了审理。原告委托代理人聂运梅、陈枫，被告委托代理人叶杨斌、谢锟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告陈敏玉诉称：原、被告签订《上海市商品房预售合同》，约定交房时间为2012年12月15日，原告交付全部房款人民币1，602，283元，被告通知原告交房，原告最后一笔面积差额的房款于2012年12月9日交付，房子一直漏水且一直修墙，才于2013年2月2日办理了《房屋交接单》，但该交房行为是在被告刻意隐瞒其未取得住宅交付使用许可证的情况下进行的，原告当时不知情，原告认为被告当时已违约且自违约之日计算逾期违约金，原告交付房款后多次催促被告办理小产证，被告再三推诿，原告经了解方知被告交房时就是违约交房，无法为原告办理系争房产的小产证，符合补充条款一第18条的逾期违约约定。原告认为，被告的违约行为致使原告合同利益受到侵害，原告亦无法办理入籍手续，给原告造成了损害，为维护自身权益，原告起诉要求被告在未按约定办理完成上述权证前向原告支付违约金（以房款1，602，283元为基数，日万分之三为标准，从2013年6月16日计算到领取办理小产证通知之日后20天止）。本案受理费被告负担。审理中，原告表示被告交付的房屋卫生间坑位与约定不符且房屋存在渗水问题，故而于2013年2月2日实际收房，遂明确诉讼请求为：1、判令被告在未按约办理完成产证前向原告支付违约金182，180元，以房款1，602，283元为基数，以违约金日万分之三自2013年8月3日计算至收到办理产证通知后二十天即2014年8月17日（二十天为办证时间）；2、要求被告承担逾期交房的违约金23，072元，以已付房款1，602，283元为基数，从2012年12月16日计算至2013年2月2日（共计48天）。
被告上海旭博置业有限公司辩称：房价款应以约定房款为准。被告愿意承担的逾期办理小产证的违约金的时间为3个月，其余时间因业主阻挠造成整改工期延误，相应责任由业主承担。日万分之三的标准过高，原告未举证证实实际损失。交房条件是取得交付使用许可证，被告在约定时间取得该证且提前通知原告交房，原告因自己原因逾期收房，没有相关的证据证实原告陈述的理由，故被告不认可原告的诉请。
经开庭审理查明：2011年6月22日，原、被告签订《上海市商品房预售合同》，约定原告向被告购买上海市青浦区清河湾路房屋，总房价款（不包含房屋全装修价格）暂定为1，595，164元。合同第十条约定该房屋的交付必须符合下列第三种方案所列条件：3、取得住宅交付使用许可证，被告对该房屋设定的抵押已注销，被告已按规定缴纳了物业维修基金，其中该条第2项中承诺办出房地产初始登记手续的时间为空白。合同第十一条约定被告定于2012年12月15日前将该房屋交付给原告，除不可抗力外。合同第十二条约定被告如未在本合同第十一条约定期限内将该房屋交付原告，应当向原告支付违约金，违约金按原告已支付的房价款日万分之三计算，违约金自本合同第十一条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。合同第十三条约定该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后，被告应在交付之日前7天书面通知原告办理交付该房屋的手续，原告应在收到该通知之日起7天内，会同被告对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志为被告将房屋钥匙交给原告。合同第十四条约定在被告办理了新建商品房房地产初始登记、取得了房地产权证后30日内，由双方签署本合同规定的房屋交接书，房屋交接书作为办理该房屋过户手续的必备文件；双方签署房屋交接书之日起90天内，双方依法向青浦区房地产交易中心办理价格申报、过户申请手续、申领房地产权证（小产证）。补充条款1中第18条约定：若因政府部门或原告原因未能办理原告名下的房屋产权证书（小产证）的，被告不承担任何责任。若由于被告原因致使原告名下的房屋产权证书在该房屋交付后6个月内不能办出的，自第6个月期满之日起，每逾期一天，被告应承担总房价款的万分之三的违约金，直到小产证办出之日。
合同约定的交房期限前，被告通知原告办理交房手续。原告补缴房屋面积差价款，被告开具发票给原告，发票载明日期为2012年12月9日。双方于2013年2月2日办理系争房屋的交接手续，确认房屋总价为1，602，283元。
另查明：2012年12月14日，被告取得了包括系争房屋在内的《上海市新建住宅交付使用许可证》。2014年7月21日取得包括系争房屋在内的《上海市房地产权证》。2014年7月22日起，被告向包括原告在内的业主发出关于办理房屋小产证的通知书，该通知上载明被告已取得房屋大产证，原告在7月24日至27日至被告处签订房屋交接书并领取办理小产证的相关资料。领取办理小产证相关资料后，原告自行申办小产证。原告确认7月25日收到上述通知。
还查明，2013年6月12日，上海市东方公证处出具公证书，对申请人上海旭博置业有限公司提出的办理保全证据予以公证。内容为2013年6月12日，公证员至青浦区清河湾路699弄的住宅小区，申请人的委托代理人在该小区多处张贴一份文件，该公证书内所附的照片显示，文件系告业主书，具体内容为玫瑰湾项目自交付后，大多数业主对于小区人车分流的车行管理及大面积的绿化环境表示满意，良好的居住环境的确减少了部分地面车位，交房后少数业主借车位数量问题持续向规划局投诉，要求公司进行车位整改，故青浦区规土局对公司下发《责令整改单》，公司于2013年6月初进场施工整改，施工过程中遭到部分业主阻扰，少数业主多次使用极端手段，致使施工无法正常开展。公司已几经优化车位整改方案，业主可至物业处查看车位整改后的效果图。希望业主积极配合，业主如对整改方案有异议，在不影响公司施工的情况下，可向有关部门反馈。
以上事实，有原、被告的陈述、《上海市商品房预售合同》、发票、房屋交接单、上海市新建住宅交付使用许可证、公证书、房地产权证、领取办理小产证通知等证据予以证明，并经庭审质证，本院予以确认。
审理中，双方当事人存在争议事实和意见为：
被告表示当时被告为了小区美观，在取得房屋交付使用许可证后未经批准将规划的地面停车位改为绿化。因验收中需要土地核验许可证明，规土部门没有颁发该许可，要求被告整改，所以导致未能办理大产证。2013年3月被告就开始绿地改为车位的施工，按照正常施工时间需要20天，但在实际施工中遭到大部分业主的阻挠，导致施工人员不能进场施工，后被告曾报警要求公安部门处理。为了避免矛盾进一步扩大，被告只得暂停施工，直至2014年3月才完成整改。合同法规定守约方也应防止损失的扩大，故小业主应对扩大的损失承担责任。被告同意自交房后的六个月的次日开始计算三个月违约金，但合同约定日万分之三的标准过高，且原告也未举证有实际损失。
被告提供：1、整改施工现场照片、业主围堵施工、警察到场维持秩序、业主自行恢复绿化带等照片。证明被告根据规土局的整改要求委托施工队进行整改，但遭到业主阻挠、业主擅自恢复绿化等事实。2、安保外包委托协议、临时安保服务合同。证明被告为了维持现场秩序，临时委托安保公司的事实。3、部分业主的意见反馈表及邮寄凭证，证明在整改工作遭到阻挠后，被告向业主发放反馈表并要求业主反馈意见。4、玫瑰湾业主QQ聊天群，证明部分业主参与了阻挠被告的整改，被告认为阻挠行为应包括直接及间接行为。5、玫瑰湾业主联名信，证明该行为亦导致了被告的整改推迟。6、公安机关询问笔录，证明在被告聘请第三方进行整改中，遭到大部分业主阻挠，并因此报警。
原告对上述证据的真实性、关联性不予确认，且不能证明原告存在阻挠被告整改的行为。
另，原告认为被告交付房屋卫生间坑位与约定不符，原告为此提供上海市新建住宅使用说明书予以证明，被告表示坑位位置没有变更，规划和交付是一致的。
根据庭审确认的事实，本院认为：依法成立的合同，对当事人均有约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，违反合同约定的当事人一方，应当按照合同和法律规定向另一方承担违约责任。原、被告签订的《上海市商品房预售合同》系双方真实意思表示，又未违反国家法律、行政法规的禁止性规定，应属有效。
关于逾期交房的争议，本院认为，双方都认可坑位在合同中未作约定，即使原告陈述在销售时对坑位有约定，但原告未就此提供证据，且即使销售图纸标有位置，该份销售资料根据补充条款的约定也不能作为交付的标准，且并未有证据证实被告对坑位进行了变更，因此原告以此理由拒绝收房，依据不足，本院不予采信。根据原告的陈述，其在实际收房前并未到现场看过房屋，收房后一段时间才发现房屋渗水漏水，不能凭楼上或楼下房屋存在渗水漏水情况就断定自己所购房屋同样漏水渗水，因此，原告以此为由拒绝收房依据不足，本院不予采信。
根据预售合同补充条款1第18条约定，若由于被告原因致使原告名下的房屋产权证书在该房屋交付后6个月内不能办出的，被告应承担违约责任。现业主未能在约定期限办理小产证，此结果与被告擅自改变规划、导致规划部门要求其整改有关，被告对此存在过错。被告在整改过程中，部分业主的意见和行为致被告整改施工受阻，也是造成迟延办理大产证并致使业主小产证办理时间相应迟延的因素之一，故对于被告应承担的违约金，本院依据合同约定，根据案件的具体情形，综合考虑业主的实际损失、整改期限、被告过错程度、被告的整改态度、小区整体情况等因素酌情予以确定。被告取得房地产权证后已通知原告领取相关办证资料，原告可自行办理房屋产权证，原告应在合理期限内至被告处办理相关手续。原、被告在2013年2月2日办理了房屋交接手续，逾期办理小产证的计算开始时间应以此为准，再计算6个月，应为2013年8月2日开始。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决如下：
一、被告上海旭博置业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告陈敏玉逾期办证违约金94，900元；
二、原告陈敏玉要求被告上海旭博置业有限公司支付逾期交房违约金23，072元的诉讼请求不予支持。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费4，385元，减半收取计2，192元，由原告负担1，106元，被告负担1，086元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审判员 邵 霞
二〇一四年十月十六日
书记员 赵晓霞
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
二、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第十八条由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：
（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；
（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；
（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。
合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。