广东省佛山市南海区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）佛南法民三初字第263号
原告：徐天卫，男，汉族，住广东省和平县。
原告：祝春娟，女，汉族，住广东省茂名市茂南区。
上列原告共同委托代理人：梁敏杰，系广东国慧律师事务所律师。
被告：佛山市南海锦绣华庭房地产开发有限公司，住所地：佛山市南海区狮山农场“三号岗”。
法定代表人：杨建军。
委托代理人:罗永洪，广东杰辉律师事务所律师。
委托代理人:陶伟坤，广东杰辉律师事务所实习律师。
上列原、被告商品房预售合同纠纷一案，本院于2015年2月11日受理后，依法由代理审判员黄伟独任审判，并于同年4月7日公开开庭进行了审理，两原告委托代理人梁敏杰、被告委托代理人罗永洪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
两原告诉称，2012年11月，两原告与被告签订《商品房买卖合同》，约定两原告向被告购买佛山市南海区狮山街道办事处科技北路1号锦绣北苑**房，总房价596379元。该合同第八条约定，被告应于2013年12月31日前将符合约定条件的商品房交付两原告使用。第九条约定，被告逾期交付房屋的，应自合同第八条规定的最后期限的第二天起至实际支付之日止，按日向两原告支付已付房价万分之五的违约金。第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，被告应当书面通知两原告办理交付手续。第十五条约定，被告应当在商品房交付使用后60日内将办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案，如因被告责任原告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，被告按已付房价款的0.5%向两原告支付违约金。合同签订后，两原告已依约付清购房款。截至2013年12月31日止，被告仍未能向两原告交付房屋。2014年1月中旬被告向两原告送达的书面收楼通知书称原告所购商品房可于同年1月27日交付使用。两原告据此前往销售中心准备办理收楼手续，但此时商品房根本不具备约定的交付条件。两原告实际收楼时间是2014年2月26日。违约金应计算至实际收楼时间，但两原告自愿放弃2014年2月18日至2014年2月26日的违约金。另外，被告未能依约将原告办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案，致使两原告未能在约定期限内取得房地产权属证书。故起诉，请求判令：1.被告向两原告支付逾期交付房屋违约金14313.1（以596379元为本金从2014年1月1日起至2014年2月17日止，按照日万分之五的标准计算）；2.被告向两原告支付逾期办证违约金2981.9（按房价596379元的0.5%计算）；3.本案的诉讼费用由被告承担。
被告辩称，一、被告延期交付涉案楼宇的责任在于原告方的部分业主。2013年11月，原告方的部分业主到狮山镇政府信访部门反映要求在施工图上加建并未标注为围墙部分的南面围墙，狮山镇政府出于维稳考虑要求被告必须加建围墙后方可办理竣工验收手续，被告应政府要求加建围墙致使涉案楼宇的交付日期后于合同约定的日期，因此，被告延期交楼的责任在于原告方的部分业主，相应的责任应由原告方承担，原告要求被告承担违约责任没有事实依据。二、原告方计算的违约天数没有依据，因为涉讼楼宇在2014年1月29日已通过竣工验收并已提交所有相关的备案材料，只是1月30日适逢春节伊始，致使最终的备案日期延迟至2月17日，且被告在1月29日已经通过邮政快递的形式通知原告方的业主办理收楼手续，因此，即使是要求被告承担违约责任，违约天数也应截至2014年1月29日。三、原告要求逾期办理房产证违约金明显缺乏事实依据。《商品房买卖合同》第十五条约定：“出卖人应当在商品房交付使用后60日内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案”，而被告作为出卖方向产权登记机关申报备案时必须包括原告方已实际收楼的相关材料，但涉案的原告均在2月17日后方办理收楼手续，有的甚至在6月才办理收楼手续，则原告方将未获得相应权属证书的责任推至被告一方，明显不公平。且被告在2014年4月10日已将相应的备案资料提交至房管部门，因此，即使从竣工备案之日起算，被告提交资料的时间也在合同约定的时间内，即被告已履行了合同义务，原告方要求被告承担逾期办理房产证违约金没有事实依据。综上，被告恳请法院查明事实，采纳被告的意见，驳回原告的诉讼请求。
诉讼中，两原告举证如下：
1.原告身份证（1份，复印件），用以证明原告诉讼主体资格。
2.企业机读档案登记资料（1份，打印件，加盖佛山市南海区工商行政管理局政府信息公开专用章），用以证明被告诉讼主体资格。
3.广东省商品房买卖合同（1份，原件），用以证明原、被告签订买卖合同，约定被告将涉讼房屋出售给原告，合同同时约定交付时间、交付条件、交付方式、逾期交楼违约金等内容。
4.广东省地方税收通用发票（电子）（1份，原件），用以证明原告已经向被告支付全部购房款。
5.南海区建设工程竣工联合验收终审意见书、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表（各1份，复印件），用以证明被告逾期交付房屋的事实以及逾期的原因是被告在约定的交付条件后才取得房屋的竣工验收备案。
经质证，被告对两原告出示的证据1-4没有异议。对证据5的真实性没有异议，但对证明内容有异议，首先竣工验收的时间推迟原因是部分业主要求加建规划图内未标注的围墙并因此到规划部门投诉，后规划部门要求被告加建围墙所以工期相应延后，被告延期交房的原因在于业主；第二，被告已经于2014年1月30日通过验收，因此即使需要支付违约金亦应计算至2014年1月30日。
诉讼中，被告举证如下：
1．营业执照副本（1份，复印件），用以证明被告诉讼主体资格
2．收楼书（1份，原件）、收楼验收表（1份，原件），用以证明原告已于2014年2月26日收楼。
3．行政服务中心项目办理表（1份，复印件），用以证明被告已于2014年4月10日将备案材料交至行政服务中心，不存在逾期办证行为。
4.特别邮件专递详情单复印件2份。
经质证，两原告对被告出示的证据1没有异议。对证据2的真实性无异议。对证据3的真实性无异议，只能证明被告提交过材料，不能证明被告已经提交完全部资料，不能证明被告完整地履行完义务。对证据4的真实性无异议，但对合法性、关联性均有异议，专递只能说明被告邮寄过文件，但文件内容无法证明与陈述内容一致，另外邮寄日期在交付条件满足之前，该通知不具有相应的法律效力，且被告在房屋未达交付条件时通知原告收楼亦属欺诈行为。
本院依法调查取证并当庭出示佛山市南海区国土城建和水务局关于广东省佛山市南海区人民法院（2014）佛南法民三初字第753、754、755、756、757、758、759、760、760-1号调查函的复函复印件1份。
经质证，两原告对本院出示材料无异议，认为证明被告存在违约行为。被告对本院出示材料的真实性无异议，但认为被告于2014年4月10日已向房管部门上交涉讼房屋确权所需材料，履行了合同义务。
经审查，两原告出示的证据1-5、被告出示的证据1-4及本院出示的材料来源合法，内容真实，与本案相关联，且相对方对其真实性不持异议，故本院均予确认。
根据以上采信的证据，结合双方陈述，本院确认以下事实：
2012年11月21日，两原告与被告签订《广东省商品房买卖合同》（以下简称涉讼合同），约定：两原告购买佛山市南海区狮山科技北路1号锦绣北苑**房（以下简称涉讼房屋）；价款596379元；被告应当在2013年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并已办理竣工验收备案并符合本合同约定的商品房交付两原告使用；被告逾期交房的（1）不超过30日，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向两原告支付已交付房价款万分之五的违约金，合同继续履行；（2）超过30日后……两原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之五的违约金;被告应当在商品房交付使用后60日内将办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案；如因被告的责任，两原告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，被告按已付房价款的0.5%向两原告支付违约金。
两原告已按合同约定付清房款。
2014年1月29日，被告向两原告寄发收楼通知书。
同年2月17日，涉讼房屋经竣工验收备案。
同年2月26日，原告徐天卫签署收楼书，其内容包括涉讼房屋可于该日交付使用。
针对涉讼房屋所在3号楼，行政部门对办理确权备案资料的收件时间为2014年5月22日，确权时间为同年5月28日。
本院认为，涉讼合同是双方真实意思表示，合法有效，双方应按约定全面履行该合同义务。
有关逾期交房问题。涉讼合同约定房屋交付期限为2013年12月31日前，但涉讼房屋至2014年2月17日才竣工验收备案，超出约定期限。被告虽辩称因应业主方要求而加建围墙导致涉讼楼宇迟延竣工备案，但未提供证据予以证明，且小区围墙建设与单栋楼宇竣工验收并不存在必然关联，故对于被告辩称因应业主要求加建围墙致楼宇竣工验收备案延误的主张，本院不予采纳。涉讼房屋于其竣工验收备案之日具备约定交付条件，故逾期交房违约金应计至该日，被告认为应计至同年1月29日的意见，本院不采纳。综上，被告应以已付房款596379元为本金从约定交付期限届满次日（2014年1月1日）起至竣工验收备案之日（同年2月17日）止（共48日）按日万分之五计付的违约金共14313.1元予原告；原告有关逾期交房违约金的诉请符合合同约定，本院予以支持。
有关逾期办证问题。涉讼合同约定“被告应当在商品房交付使用后60日内将办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案”。行政部门对办理确权备案资料的收件时间为2014年5月22日，故本院认定被告于此日才履行完上列约定中报送材料备案的义务。对比涉讼房屋交付使用时间（同年2月26日），被告履行办证义务已超出约定期限，故原告主张被告逾期办证违约金2981.9元（按596379×0.5%计），符合合同约定，本院予以支持。
为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条的规定，本案判决如下：
一、被告佛山市南海锦绣华庭房地产开发有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付逾期交房违约金14313.1元予原告徐天卫、祝春娟；
二、被告佛山市南海锦绣华庭房地产开发有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付逾期办证违约金2981.9元予原告徐天卫、祝春娟。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案适用简易程序结案，案件受理费减半收取313.74元（两原告已预交），由被告负担并应于本判决发生法律效力之日起十日内迳付予两原告，本院不另收退。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
代理审判员 黄 伟
二〇一五年四月二十八日
书 记 员 梁绍蕾