大连经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）开民初字第3874号
原告：杨秀艳。
委托代理人：孙剑颖，辽宁生辉律师事务所律师。
被告：沈阳嘉丰装饰设计工程有限公司，住所地沈阳经济技术开发区十三号街20号。
法定代表人：朱贞红，总经理。
委托代理人：宋慧芳，该单位法律顾问。
委托代理人：侯学芝，被告单位职员。
被告：徐广建。
委托代理人：王岚，辽宁和昌律师事务所律师。
委托代理人：邹日康，辽宁和昌律师事务所律师。
原告杨秀艳诉被告沈阳嘉丰装饰设计工程有限公司（以下简称嘉丰公司）、被告徐广建占有物损害赔偿纠纷一案，本院于2014年6月3日依法作出（2013）开民初字第2826号民事判决书，宣判后，原告与被告沈阳嘉丰装饰设计工程有限公司均不服，提出上诉，辽宁省大连市中级人民法院以（2014）大民一终字第1252号民事裁定书，裁定将本案发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，由本院审判员李延彬担任审判长，与审判员许山、陈彦芬组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告杨秀艳及其委托代理人孙剑颖、被告嘉丰公司的委托代理人宋慧芳、侯学芝、被告徐广建的委托代理人王岚、邹日康到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：原告在大连经济技术开发区黄海西路137号经营名扬美发厅。2012年10月16日，被告嘉丰公司对位于该楼的劳动监察、仲裁等执法部门办公场所进行改造施工。被告嘉丰公司的行为影响了原告营业，给原告造成极大的财产损失，为此，双方于2012年12月5日达成《补偿协议》，约定被告嘉丰公司在施工期间每月补偿原告营业损失30000元（每月15日支付），如被告嘉丰公司在施工过程中水电施工、挖基础等其他原因导致原告停业，被告每天另外赔偿原告营业损失2000元，并约定其他事项。被告徐广建为该协议提供担保。被告嘉丰公司支付了2012年10月16日至2012年12月15日的补偿款6万元。2012年12月16日至2013年7月15日的营业损失补偿、2013年6月21日至2013年7月19日的停业损失补偿被告嘉丰公司未能支付。另外，由于被告施工现场自2013年7月20日至12月3日仍未恢复原状，故重审过程中原告增加诉讼请求13.5万元，合计41.5万元，要求二被告连带赔偿。
被告嘉丰公司辩称：1.被告于2012年10月16日进场施工，经与原告协商，在其门前搭设脚手架，以便于安全施工。原告以影响其正常营业为由阻挠被告正常施工，并强令被告拆除已搭设完成的防护棚。搭设及拆除的过程前后历经两次，导致工期延误。2.在项目使用单位大连金州新区劳动监察大队等相关部门的协调下，2012年12月5日，原、被告达成《补偿协议》，按照协议约定被告已于当日将2012年10月16日至2012年12月15日的补偿款6万元一次性支付给原告。根据协议的第二条约定，被告施工期间每月支付给原告3万元营业损失补偿款的前提是原告必须允许被告在其门前搭设脚手架以便正常施工，但原告并未按协议约定履行其应尽的义务，极力阻挠施工，不允许被告拆除迁移其门头牌匾、转灯、LED显示屏，致使被告无法按照施工方案施工，自2012年12月8日起到2013年7月8日一楼美发厅上方的二层至三层部分停工，影响了整个施工进程。原告的上述行为已构成根本性违约。3.为了使整体工程能够顺利进行，被告改变了施工方法，采取了从三楼进行悬挑工字钢搭设脚手架，并在脚手架的底部满铺桥板、在桥板上加铺地毯进行密闭的方案，以防止杂物坠落，做到安全防护。施工期间没有占用原告所属范围内的任何空间，其营业不受任何影响，原告也一直处于营业状态。4.2013年6月26日，被告接到建设单位通知，对水、电设施予以拆除。2013年6月29日，原告自行停业。原告非因被告原因自行停业的行为与被告无关。案涉工程已于2013年7月13日施工完毕，原告增加的诉讼请求没有依据。综上，被告施工期间，未占用原告所属范围内的任何空间，原告营业未受到任何影响，原告自行停业的行为与被告无关。故不同意原告的诉讼请求。
被告徐广建辩称：同意被告嘉丰公司的意见。我是履行金州新区人力资源和社会保障局的职务行为，因为我是培训楼项目改造的现场负责人，为了保障此项目顺利进行，所以在担保人上签字，我不应承担担保责任。故不同意原告诉讼请求。
经审理查明，2012年10月，被告嘉丰公司与大连金州新区人力资源开发区服务中心签订《建设工程施工合同》，被告嘉丰公司承建大连金州新区黄海西路137号劳动监察、仲裁等执法部门办公楼改造工程。该楼的一层东侧为原告经营的美发厅，原告租赁中国工商银行股份有限公司大连开发区分行（以下简称工行开发区分行）使用。美发厅与改造中的办公楼共用水、电、暖管线。
2012年10月16日，被告进场施工。2012年12月5日，原告与被告嘉丰公司签订补偿协议，该协议第一条约定：被告嘉丰公司自2012年10月16日进行施工给原告造成营业损失。被告嘉丰公司愿意按月给原告补偿营业损失至施工结束日为止。每月给原告补偿营业损失3万元，施工结束应以撤销所有防护措施恢复原样为止。被告预先支付两个月的补偿款6万元整，于协议签订当日支付。超过两个月未完成施工，被告给原告的补偿款按天计算按月支付，每月15号为预先结算日。该协议第二条约定：被告嘉丰公司负责满足为原告门前做安全防护措施，确保原告进出安全的情况下正常营业。被告嘉丰公司必须保证水、电正常使用等原告正常营业所需的一切条件。防护措施宽应不少于门面尺寸，向前延伸1.5米；被告负责将原告牌匾、转灯、LED显示屏及方管造型架安装到防护措施前方，通道东西两侧做好正常营业指示牌。施工结束后，被告负责将原告的一切装饰设施恢复至施工前的原位。被告必须在签订协议之日把原告的安全措施以及迁移牌匾、灯箱、营业指示牌都完全做好。该协议第三条约定：被告嘉丰公司在未完成施工过程中造成水、电、施工挖基础等等其他原因导致原告停业，被告每天另外赔偿原告营业损失2000元，按天计算，按月支付，每月15号结算。被告徐广建作为建设单位派驻在施工现场的代表在该协议的落款担保人处签字。
补偿协议签订当日，被告嘉丰公司向原告支付了2012年10月16日至2012年12月15日补偿款6万元。协议签订后，原告与被告嘉丰公司在拆除牌匾及在原告门前如何搭设脚手架等问题发生争议，牌匾等能移动。2012年12月24日监理工程例会会议纪要显示由于原告的美发厅阻挠而影响工程进度。被告嘉丰公司因此改变了施工方案，采取在原告美发厅上方三层悬挑工字钢搭设脚手架进行施工。
2013年1月6日，案涉工程的使用单位大连金州新区劳动监察大队向工行开发区分行发函，要求将其所有的原共用给水、电力、供热管线进行分户，各自接入市政管网，并要求城管局解决原告美发厅牌匾超高问题。2013年6月21日，原告的牌匾因违章被城管部门拆除。2013年6月26日，大连金州新区劳动监察大队向工行开发区分行发函，通知2013年6月28日零时切断水电线路。2013年6月28日零时，水电线路被切断（建设单位与原告共用部分）。2013年6月29日，原告开始停止营业。2013年7月8日，美发厅上方二层至三层的施工基本结束，被告开始对原告使用的门面外墙面进行施工，至2013年7月13日，被告施工结束，同年8月10日被告向建设单位呈报工程竣工验收报审表。
本院所确认的上述事实，有原告提供的《补偿协议》、照片、录像、被告提供的《建设工程施工合同》、《关于劳动监察仲裁等执法部门办公场所维修改造项目立项的批复》、《补偿协议》、《监理工程例会会议纪要》、总平面图、基础平面布置图及设计变更图、施工现场照片、《关于急需迁移给水电力供热管线的函》、《关于大连金州新区劳动监察大队消防改造有关说明》、《关于劳动监察及劳动仲裁大楼水电改造的通知》、工程竣工验收报审表、本院勘查现场笔录（照片）及原、被告当庭陈述在卷为凭，上述证据业经本院当庭质证和审查，具有证明效力，可以采信。对于原告提供的2013年7月、2010年12月31日的照片，因系原告单方制作，照片止显示的时间不具排他性，被告又予否认，而不予采信。对被告重审中提供的派出所出出警记录、税务证明等因与本案没有关联而不予采信。
本院认为，占有物被他人侵占或妨害，占有人有权要求给予损害赔偿。本案中，被告嘉丰公司因施工影响原告的经营，双方就损害赔偿已达成《补偿协议》，该《补偿协议》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照约定履行。被告应按每月3万元补偿原告营业损失至施工结束日止。被告关于确定的损失过高的抗辩，本院不予支持。原告应按协议约定履行配合施工的义务。但在2012年12月24日监理工程例会会议纪要显示由于原告的阻挠而影响工程进度。监理公司是相对独立的第三方，其在施工过程中形成的会议纪要应是原始记录，应是可信的。原告虽然对其真实性提出异议，但未提供相反证据予以反驳，原告的该项质证意见，本院不予采纳。结合大连金州新区劳动监察大队申请城管局解决原告的牌匾超高影响施工的请示，本院据此确认是原告未按补偿协议履行配合施工的义务。双方签订的补偿协议约定的很清楚，如果导致原告无法经营，被告要追加补偿，在此前提下，原告应配合被告施工，牌匾即使未移除，被告施工对原告经营的影响也是客观存在的，但是由于原告未按补偿协议配合被告施工，则不能按补偿协议的约定主张赔偿。而且由于原告的不配合，导致被告更改施工设计，因而导致工期的延误，施工成本增加等，也势必造成被告的损失。故对原告未配合施工期间的损失，本院不予支持。2013年6月21日，原告的牌匾因违章而被城管部门拆除，虽然不是原告的主动履约行为，但客观上达到了补偿协议约定的条件，起到了配合施工的作用，故自此之后被告应按约定给予原告营业损失补偿。对于6月28日停水停电问题，是大连金州新区劳动监察大队分户改造的原因，而非被告施工的原因，原告因此于2013年6月29日停业，责任不应由被告承担。故原告要求被告补偿2013年6月21日至7月19日的停业损失补偿无事实依据，本院不予支持。关于本案竣工恢复原状的时间，监理单位只是证明了2013年7月13日完成美发厅自有门面的外墙面施工，并未证明同时恢复原状。结合被告重审期间提供的工程竣工验收报审表，本院确认本案恢复原状的日期为报竣的时间即2013年8月10日，因为该报审表有相对独立的第三方的确认。对于原告提供的照片，证明直至2013年12月3日才恢复原状的意见，鉴于照片系原告单方所拍摄，其载明的时间不具排他性而不予支持。综上，被告应按补偿协议给予补偿的时间段为2012年10月16日至同年12月24日（会议纪要载明的原告不配合施工日期）、2013年6月21日至同年8月10日，本院据此认定按4个月计算，共计12万元，被告已经支付6万元，还应支付6万元。被告徐广建虽然作为担保人在协议上签字，鉴于其是建设方在施工现场的代表，其本意也并非由其个人提供担保，其担保行为又未能有其委派的单位授权或追认，故该担保不成立，原告要求被告徐广建承担连带责任的诉讼请求本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》四十四条第一款、第六十条、第一百零七条、第一百二十条、《中华人民共和国民法通则》第五十五条、《中华人民共和国担保法》第六条之规定，判决如下：
一、于本判决生效之日起十日内，被告沈阳嘉丰装饰设计工程有限公司给付原告杨秀艳补偿款60000元；
二、驳回原告杨秀艳要求被告徐广建承担连带责任的诉讼请求；
三、驳回原告杨秀艳的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费7525元、保全费1920元，合计9445元，由原告杨秀艳负担8079元，由被告沈阳嘉丰装饰设计工程有限公司负担1366元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。
审判长 李 延 彬
审判员 许 山
审判员 陈 彦 芬
二〇一四年十二月十八日
书记员 孙康（代）
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。
《中华人民共和国民法通则》
第五十五条民事法律行为应当具备下列条件：
（一）行为人具有相应的民事行为能力；
（二）意思表示真实；
（三）不违反法律或者社会公共利益。
《中华人民共和国担保法》
第六条本法所称保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。