江苏省无锡市惠山区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0206民初3226号
原告：杨某1，女，1977年8月14日生，汉族，住无锡市崇安区。
原告：杨某2，男，1975年12月13日生，汉族，住无锡市惠山区。
委托诉讼代理人：杨志浩（受杨某1、杨某2特别授权委托），江苏柯兰律师事务所律师。
委托诉讼代理人：万浩中（受杨某1、杨某2特别授权委托），江苏柯兰律师事务所实习律师。
被告：秦某，男，1973年10月13日生，汉族，住无锡市惠山区。
被告：许某，女，1973年7月24日生，汉族，住无锡市惠山区。
原告杨某1、杨某2诉被告秦某、许某加工合同纠纷一案，本院于2016年6月12日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告杨某1、杨某2的委托诉讼代理人杨志浩、万浩中，被告秦某到庭参加诉讼。被告许某经传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
杨某1、杨某2向本院提出诉讼请求：判令秦某、许某支付逾期交货违约金100万元。事实和理由：秦某与杨某1、杨某2签订加工承揽合同一份，由秦某为杨某1、杨某2加工制作红木家具等物品，双方约定所有装修及家具必须在2014年10月30日前全部完工，如遇期延的话，以1万元每天作为赔偿，但秦某至今未完成全部工作任务，已构成逾期，应按约支付违约金。秦某与许某系夫妻关系，本案债务应为秦某与许某的夫妻共同债务，遂诉至法院。
秦某辩称，逾期完工是事实，但逾期完工的原因是杨某1、杨某2未按期交付家具材料以及未按约定支付加工费，故不同意支付违约金。
许某未作答辩。
本院经审理认定事实如下：对双方没有争议的事实，本院予以确认。2014年6月30日，杨某1、杨某2与秦某签订合同一份，合同约定由秦某加工制作花梨木的楼梯、楼梯面护墙、二楼厅护墙（看情况）、门及门套、主卧梳妆台加五斗柜、玄关桌；红橡木的二间儿童房的护墙与家具；樱桃木的书房护墙、主卧护墙及顶、二楼大厅顶面、添加家具系列（见附件），同时约定7月30日前地下室及1楼墙顶全部结束，其余楼梯及2楼墙顶9月30日前全部结束，所有家具在10月30日前全部结束，所有别墅装修及家具必须在10月30日前全部完工交付给业主，如遇期延误的话以1万元每天作为赔偿给业主。2014年11月14日，双方签订备忘录一份，约定因施工交期、质量、方案存在问题，施工方及设计师应在2014年11月17日交付业主一份详细的设计方案，并附有初步清单一份，清单上列明了施工项目及进度，但未明确交付日期。2014年11月17日，双方又签订协议一份，约定工程质量以业主及设计方验收合格为标准，交货数量以实际测量为准，价格等业主工程完工验收合格后，双方详谈（可以参照同行同类厂价格），违约方承担对方的所有损失，包括但不限于业主的直接损失，耽误业主入住产生的直接费用、律师费、诉讼费用等，同时确认业主已交付原木材料总计40吨，不够再添加（由秦某申请），原木材料为缅甸花梨木。2015年1月14日，秦某向杨某1、杨某2申请增加原材料，并出具了申请单二份，明确了申请材料的用途。同日，双方签订备忘录一份，确认施工存在的质量问题，以及在一周内更改卫生间的石膏板为防水石膏板。2015年1月18日，秦某出具收条一份，确认收到花梨木39根。2015年8月12日，双方签订施工进度协调方案一份，明确了现场正在施工安装的区域、还未做的部分，以及还未做的以及缺料的区域由第三方红木厂加工的部分，同时约定除由第三方红木厂加工的部分，其余未完工部分（除4把餐椅交付时间为2015年9月20日）秦某应在2015年9月1日前交付，无条件无理由。2015年9月1日，双方又签订备忘录一份，明确了楼梯踏步不合格需重新做，楼梯立柱需雕花，本次申请的材料已开足至工程结束，同时约定余下的楼梯及楼梯护墙、钢琴区造型，完工时间从原料到加工厂为45天，同时明确了其他的质量问题。2015年9月2日，秦某收到杨某1、杨某2交付的花梨木18根，共计5.9吨。2015年10月16日。秦某向杨某1、杨某2交付餐椅15把、床头柜4个。2015年12月7日，秦某向杨某1、杨某2交付餐椅4把。2016年4月起，秦某停止施工至今。停工时尚有未完工的装饰有：外玄关顶线及屏风花格未做，一楼客厅及钢琴房走道的顶面局部收尾线条未做、顶部侧面弧形风口2片未做、底部空调回风口2片未做，一楼书房的内卫顶未做、墙面护墙板未做，楼梯间缺少1楼弧形护墙踢脚、楼梯立柱贴片雕花未做，地下室娱乐室娱乐厅电箱墙面护墙板2片未做、藏酒室隔断移门4片未做、娱乐室双开门未做、所有顶线回充线未做，二楼起居室顶未做，还有部分家具未完工或安装完成。2016年7月开始，杨某1、杨某2搬入高山御花园9号。
对于双方争议的逾期完工的原因，秦某主张系杨某1、杨某2未按期交付家具材料，并提供了加工费结算单一份，其于2015年4月24日委托木材加工厂进行了加工。杨某1、杨某2对证据的真实性没有异议，但认为该证据无法证明杨某1、杨某2逾期交付材料，从秦某出具材料申请单到我方交付材料均未超出四天，杨某1、杨俊不存在逾期交付材料的情况。秦某另主张杨某1、杨某2承诺支付的款项未支付，导致工程停工，但未提供相应证据。杨某1、杨某2对此不予认可，认为应按协议约定在工程完工后计算支付加工款。
对于双方争议的逾期完工违约金是否过高。杨某1、杨某2主张逾期完工造成的损失主张有：1、购房款600万元，因秦某逾期完工导致推迟入住570天，产生的银行贷款利息损失522241.67元；2、杨某1、杨某2将秦某加工的家具返工产生的145000元返工款；3、秦某逾期完工导致原材料、其他装修费用大幅增加，暂估为50万元。秦某认为1万元每天的逾期违约金过高。双方均未就该部分争议事实提供证据。案涉高山御花园9号房屋建筑面积为594.95平方米，在本院释明下，双方均未在期限内提出对案涉房屋租金进行评估的申请。2016年无锡市惠山区住宅租赁平均价格约为18元/平方米/月。
本院认为，杨某1、杨某2与秦某间的加工合同关系合法有效，双方均应按约履行。秦某未按加工合同及备忘录约定的期限向杨某1、杨某2交付工作成果，已构成逾期交付。对于秦某抗辩称，逾期完工的原因是杨某1、杨某2未按约支付加工款，因双方在协议中约定加工价格待完工后确定，故工程款的支付应晚于加工义务的履行，对于秦某的该抗辩意见，本院不予支持。对于秦某称系逾期交付材料导致逾期完工的抗辩意见，因双方在2015年9月1日的备忘录中明确了本次申请的材料已开足至工程结束，故对于秦某的该抗辩意见，本院不予支持。综上，本院认定秦某存在逾期交货的违约行为。违约金以补偿性为主，兼具惩罚性。本案中，杨某1、杨某2与秦某约定如遇延误，秦某赔偿杨某1、杨某21万元每天的违约损失，该约定明显高于违约造成的实际损失，本院依法予以调整。对于杨某1、杨某2主张的购房款利息损失、返工款、装修费用增加损失，无证据证明上述损失与秦某逾期交付存在关联性，故上述损失，本院不予认定。因秦某逾期交付加工成果，与杨某1、杨某2延迟入住房屋存在直接的因果联系，本院以房屋租金损失为基础对逾期交付的违约损失予以调整。在本院释明下，双方均未申请对房屋租金进行评估，本院按无锡市住宅租赁平均价格，参考案涉房屋面积及位置，酌定租金为10700元/月。逾期交付导致逾期入住产生的租金损失，应自逾期交付导致逾期入住之日起计算至杨某1、杨某2实际入住时间2016年7月止。因双方在2015年8月12日的进度协调方案以及2015年9月1日的备忘录中均重新约定了交付时间，且双方在加工过程中存在变更工作量与增加原材料的情况，应视为双方对2014年6月30日合同约定的交付时间的变更，故逾期交付的时间应以最后签订的协议约定的时间为准。2015年9月1日的备忘录，系双方最后签订的备忘录，其中不仅约定了工程材料已开足至工程结束，也约定了剩余的楼梯及部分家具、楼梯护墙，钢琴区造型，完工时间从原料到加工厂的时间为45天。本院综合2015年9月1日签订的备忘录上约定的收尾工程的工程量、包括原料到加工厂的45天，以及后期加工的时间，本院酌情认定工程合理的完工时间为90天左右。杨某1、杨某2合理的租金损失约为10700*7＝74900元。综合本案中秦某存在多次拖延交付时间、后期无故停工等违约的程度，本院以租金损失为基础上浮30%，并综合本案的其他情况，酌情调整违约金至10万元。本案债务发生于秦某与许某夫妻关系存续期间，且为家庭生产经营所产生，应为夫妻共同债务。虽杨某1、杨某2主张的违约金过高，本院根据损失对违约金进行了调整，但引发本案诉讼的主要原因系秦某的逾期交付行为，且双方在2014年11月17日签订的协议中明确约定违约方应承担对方的所有损失，包括诉讼费用，故本院认定本案的案件受理费应由秦某、许某负担15000元，由杨某1、杨某2负担3800元。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、秦某、许某于本判决生效后立即支付杨某1、杨某2违约金10万元。
二、驳回杨某1、杨某2的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费13800元，保全费5000元，合计18800元，由秦某、许某负担15000元，由杨某1、杨某2负担3800元。该款已由杨某1、杨某2预付，秦某、许某于本判决生效后将其应负担部分迳付杨某1、杨某2。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。
审 判 长 金 民
人民陪审员 石红英
人民陪审员 龚培良
二〇一七年七月七日
书 记 员 王 蕾
本案援引法律条文
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。