福建省厦门市思明区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）思民初字第18529号
原告德化县泰坤投资有限责任公司，住所地福建省泉州市德化县龙浔镇湖心路61号。
法定代表人陈章旺，董事长。
委托代理人甘宁，福建衡兴明业律师事务所律师。
被告天耀（厦门）置业发展有限公司，住所地福建省厦门市思明区湖滨北路59号中信惠扬大厦21楼D单元。
法定代表人李永隆，董事长。
委托代理人赖洪德、卓亮超，福建天翼律师事务所律师。
原告德化县泰坤投资有限责任公司（以下简称“泰坤公司”）与被告天耀（厦门）置业发展有限公司（以下称“天耀公司”）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2015年12月2日受理后，依法由代理审判员郭泽喆适用简易程序，于2016年1月6日公开开庭进行了审理。原告泰坤公司的委托代理人甘宁、被告天耀公司的委托代理人卓亮超到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告泰坤公司诉称，原告于2010年10月9日与被告签订了一份《商品房买卖合同》，约定原告向被告购买厦门市国际广场-1层75号车库，车库价款为人民币670000元。《买卖合同》还约定，被告应于2011年6月30日前将上述车库交付原告使用，逾期交付的，应当按照以下方式向原告支付违约金：逾期超过90日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一点五的违约金。但被告在原告支付上述款项后，并未依约按时交付车库，直至2015年3月30日，被告才与原告办理了交付车库的手续，将车库实际交付原告。请求法院判令：被告立即向原告支付逾期交房违约金（以原告已付购房款人民币670000元为基数，按日万分之一点五为标准，自2011年7月1日起算，计至2014年1月13日为人民币111354元）。
被告天耀公司辩称，一、原告关于违约金请求的主张已经超过诉讼时效。原告在2011年7月1日起就应当知晓被告违反合同约定未依约交付房屋，原告最晚应于2013年6月30日向被告主张逾期交房的违约责任。退一步说，假设法院将被告逾期交房的行为视为继续性债权，那么原告也仅能享有自起诉之日向前倒推两年期间内的违约金请求权。另外，被告已于2014年2月15日通过《厦门日报》发布了国际广场项目的交房通知，通知业主于2014年2月17日至2014年2月20日交房，由于原告未在被告通知的时间内接房，故其仅有权对2013年12月3日至2014年2月20日期间的逾期交房违约金进行主张。二、《商品房买卖合同》中明确约定了可据实延期交房的情形，被告对该部分延期无须承担违约责任。根据双方签订的《商品房买卖合同》补充协议第三条第6款约定，2013年12月3日至2014年2月20日内，被告可据实合理延期共计8天，具体为：由于天气原因［中雨以上（含中雨）、六级以上大风（含六级）及高温］导致延误7天，因马拉松交通管制造成的延误1天，即可以计算逾期交房违约金的天数仅为79-78=71天。退一步说，即便按照2011年7月1日至2014年2月20日（共965天）计算逾期违约金天数，被告可据实合理延期共计230天（已扣除相互重合的情形），具体为：由于天气原因［中雨以上（含中雨）、六级以上大风（含六级）及高温］导致延误152天（已扣除相互重合的情形），因“九八”投洽会交通管制造成延误10天，因厦门国际马拉松交通管制造成延误4天，因高考、中考噪声污染控制造成延误80天，即可以计算逾期交房违约金的天数仅为965-230=735天。三、即便认定被告应当承担违约责任，原告关于违约金的要求也过分高于实际损失，应依法予以调减。原告的损失应参照同地段与讼争房屋面积相近的房屋月平均租金。综上，被告认为原告的诉讼请求没有事实及法律依据，请求法院予以驳回。
经审理查明，原、被告于2010年10月9日签订编号为01936926的《商品房买卖合同》，约定：原告泰坤公司向被告天耀公司购买位于厦门市湖滨北路国际广场-1层75号车库，总金额为670000元；被告应于2011年6月30日前，依照国家和地方政府的有关规定，将符合各项下列各项约定条件的房产交付原告使用：1、该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2、该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3、小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔音设施和施工安全设施等；如果在规定日期内未达到上述条件，原告有权拒绝交接，按逾期交房由被告承担违约责任。被告如未按合同规定的期限将商品房交付原告使用，逾期不超过90日，自合同约定的2011年6月30日最后交付之日的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已付款万分之一的违约金，合同继续履行；逾期超过90日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定的2011年6月30日最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已付款万分之一点五的违约金。如遇合同约定的特殊原因，出卖人可据实予以延期。《补充协议》第三条第六款约定，在商品房交付买受人以前，如因发生不可抗力事件、为配合政府的法规实施或政府行为、通知、命令而导致工期延误（包括停电、停水、交通管制、高考、九八、创卫等），及中雨以上（含中雨）、六级以上大风（含六级）、地震、政府规划调整、市政设施及相应配套建设不全等因素，致使商品房的建筑安装工程或出卖人履行合同规定的义务被延误，则出卖人有权将该商品房交付日顺延相当于该等时由影响持续的期间，而无须为该延误负任何责任，也无须对买受人补偿任何费用和损失。合同签订后，原告依约向被告支付了全额购房款670000元。
另查明，被告天耀公司于2014年2月15日在《厦门日报》A02版刊登“交房通知”，内容为“国际广场”项目定于2014年2月17日至20日期间交房，请各位业主及时前来办理交房手续。讼争房屋所在“国际广场”项目分别于2013年5月16日、2013年7月8日、2013年7月26日、2013年7月29日、2013年9月13日通过质量竣工验收监督、建设工程竣工规划验收、环境保护设施和措施验收、消防验收以及防空地下室竣工验收。2014年6月26日，讼争房屋所在“国际广场”项目通过厦门市建设工程竣工验收备案。2014年7月9日，被告天耀公司在《厦门晚报》发布交房通知，通知业主“国际广场”已通过竣工验收符合交房条件，请业主于2014年7月9日至7月13日持身份证、购房合同等资料到项目售楼处办理交房手续。之后，原告与被告办理了讼争房屋交接手续。
以上事实，有《商品房买卖合同》及补充协议、销售不动产统一发票、《建设工程竣工验收备案证明书》、《厦门日报》、《厦门晚报》以及双方当事人的庭审陈述为证，本院予以确认。
本案争议焦点为：一、被告天耀公司依约可据实延期交房的具体天数；二、被告天耀公司逾期交房的违约金标准。
一、被告天耀公司依约可据实延期交房的具体天数
被告认为，被告依据合同约定可以合理延期交房的天数为230天（已扣减各延期因素互相重合的天数），并提供如下证据：1、2010年10月至2014年2月期间气象资料，证明因天气原因可合理延期152天；2、中国国际投资贸易洽谈会期间采取道路交通限制措施的通告，证明因“九八”投洽会交通管制可延期10天；3、关于厦门马拉松赛期间采取道路交通限制措施的通告，证明因马拉松赛交通管制可延期4天；4、厦门市高考和中考期间环境噪声污染控制工作方案，因厦门市高考和中考期间噪声控制可延期80天；5、建设工程委托监理合同、国际广场工程延期统计，证明讼争房屋施工因前述政府原因、气象原因造成延期。
原告认为，厦门市气象资料的真实性可以确认；“九八”投洽会交通管制即便具备延期条件，也只能每年延期两天；关于厦门国际马拉松赛期间采取道路交通限制措施，可以认可每年延期一天；关于高考和中考期间严格控制环境噪声污染，延期时间只能限定为每年中高考当天；此外，上述在2011年6月之后的延期情形，责任应由被告自身承担，不应扣除。
本院分析认为，根据《补充协议》第六条的约定，商品房交付买受人以前，发生约定的情形致使出卖人履行合同义务被延误的，出卖人无需承担责任。被告可以合理延期的天数，应自合同订立之日起计算至实际交房之日止。被告提供的厦门市气象资料、建设工程委托监理合同、国际广场工程延期统计加盖了单位印章，且已出示原件，对其真实性本院给予认定。结合被告提交的证据及原告质证，确认被告可据实延期天数如下：（1）因天气因素可据实延期的天数，结合气象资料以及监理单位延期统计计算为145天（从2010年10月9日合同签订之日起计算，扣减各天气因素重合天数）；（2）因2011年9月7日、9月8日，2012年9月7日、9月8日、2013年9月7日、9月8日“九八”投洽会会期交通管制，可据实延期6天；（3）因2011年1月2日、2012年1月7日、2013年1月5日、2014年1月2日厦门国际马拉松期间交通管制，可据实延期4天；（4）关于中、高考期间施工管制因素，因被告未能证明该项因素与工地施工受阻的关联性，且除中、高考当天外，环境污染噪声控制并未执行严格的噪声、振动排放标准，故本院认定，因该因素可据实延期的天数为：2011年5月28日、5月29日、6月7日、6月8日、6月25日、6月26日，2012年6月7日、6月8日、6月23日、6月24日，2013年6月7日、6月8日、6月23日、6月24日，共计可据实延期14天。综上，各可延期因素互相重合天数3天（2011年6月25日、2012年6月23日、2012年9月8日）予以扣减后，被告可据实延期交房天数为166天。
二、被告天耀公司逾期交房的违约金标准
原告认为，被告天耀公司逾期交房天数超过90日，应按照合同约定，按日向原告支付已付款万分之一点五的违约金。
被告认为，原告请求的违约金远高于讼争房屋相同地段同类房屋的租金情况，违约金过分高于实际损失，依法应予以调减。
本院分析认为，原、被告在自愿、协商基础上订立《商品房买卖合同》，相关违约金条款的约定对当事人具有拘束力。被告天耀公司主张双方约定的违约金过高，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。第一，《商品房买卖合同》系由被告天耀公司提供，被告因不可抗力以及合同约定的特殊原因导致的延期情形已经依约免责，关于违约金的约定是被告天耀公司在充分考虑工程进度、合同履行能力等基础上确定的；第二，原告因被告天耀公司违约行为所造成的损失，还应充分考虑原告对于讼争房屋的特定使用收益以及其他预期利益，被告天耀公司将原告的损失等同于租金损失，缺乏相应的依据。综上，根据当事人在合同履行中的过错程度、公平原则以及诚实信用原则，对于被告天耀公司要求调减违约金的主张不予支持，逾期交房违约金标准应按双方约定的原告已付购房款的每日万分之一点五的标准履行。
本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，内容于法不悖，合法有效，原、被告双方均应严格依约履行。被告天耀公司未按合同约定的期限交付房屋，构成违约，应按合同约定承担违约责任。如上分析，被告可据实延期交房天数为166天，故被告应于2011年12月13日前交房。讼争房屋所在“国际广场”项目在2014年6月26日通过厦门市建设工程竣工验收备案，被告天耀公司作为合同义务履行一方，并未提供充分证据证明讼争房屋在2014年2月20日已经具备合同约定的交房条件，原告有权拒绝接收。2014年7月9日，被告在《厦门晚报》发布交房通知后原告应在2014年7月9日至7月13日期间接收讼争房屋，逾期交房违约金应计算至2014年7月9日。因原告提起本案诉讼的时间为2015年12月2日，故被告应向原告支付2013年12月2日至2014年7月9日期间共计220天的逾期交房违约金；根据双方《商品房买卖合同》第八条之约定，被告天耀公司应按日以原告已付款项670000元的万分之一点五为标准，向原告支付违约金共计22110元（220天×670000元×0.00015）。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百四十条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告天耀（厦门）置业发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告德化县泰坤投资有限责任公司逾期交房违约金22110元；
二、驳回原告德化县泰坤投资有限责任公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费1264元，由原告德化县泰坤投资有限责任公司负担1014元，被告天耀（厦门）置业发展有限公司负担250元。款项应于本判决生效之日起七日内向本院缴纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。
代理审判员 郭泽喆
二〇一六年一月十一日
书 记 员 孟晓媚
附件：本案所适用的法律法规、司法解释
《中华人民共和国民法通则》
第一百三十五条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。
第一百四十条诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》
第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
法官提示
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定：
申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。