浙江省苍南县人民法院
民 事 判 决 书
（2010）温苍民初字第1278号
原告：王某某。
委托代理人：梁某。
被告：苍南××××开发有限公司，住所地：苍南县龙
港镇××大厦××楼。
法定代表人：胡某某。
委托代理人：赖某某。
原告王某某诉被告苍南××××开发有限公司（以下称
明日××××公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2010年
9月7日受理后，依法由审判员陈胜适用简易程序于2010年9月2
1日公开开庭进行了审理。原告王某某的委托代理人梁某与被
告明日××××公司的委托代理人赖某某到庭参加诉讼。本案
现已审理终结。
原告王某某起诉称：原告向被告购买了由被告开发的坐
落于苍某某龙港镇龙港大道德雅花园21幢第3单元401室商品房
，建筑面积175.19平方米，每平方米单价3059元，总房价款53
5906元，合同第八条约定：出卖人应当在2007年12月31日前，
依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合本
合同约定的商品房交付买受人使用。第九条约定：除第八条规
定的特殊情况外，出卖人如未按合同规定的期限将该商品房交
付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）、……。（2）逾期超过90天后，买受
人有权解除合同。……。买受人要求继续履行合同的，合同继
续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实
际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之
二（该比例不小于某（1）项中的比率）的违约金。合同签订
后，原告按约支付全部房价款，而被告没有按约交房，被告已
经构成了逾期交房。请求判决：一、判令被告立即交房并向原
告支付逾期交房违约金某某品房实际交付之日（从2008年1月1
日起，按已付房价款每日万分之二计算，即每日107元）。截
至2009年9月30日的违约金67410元。二、本案诉讼费用由被告
承担。
被告明日××××公司答辩称：一、被告逾期交房的原
因在于施工单位歌山建设集团有限公某延误工期所致。歌山建
设集团有限公某在德雅花园20、21幢工程2006年10月13日竣工
后拒不交付建筑物，直至2009年3月23日在县政府的多次协调
下，才把建筑物交付被告进行工程甲竣工验收，这是造成被告
无法按期交付商品房的直接原因，被告也是受害者，希望原告
能充分谅解。二、德雅花园从2004年12月24日开工建设，到20
06年10月13日竣工，期间遭受多个强台风的影响，导致工程停
工而引起工期延误，是导到无法按期交房的一个原因，台风属
于无法预见的不可抗力事件，根据《商品房买卖合同》的约定
和法律的规定，在计算延期交房违约金时应酌情扣除台风不可
抗力造成的合理停工时间。三、原告诉求2008年9月7日之前的
这部分逾期交房违约金已超过诉讼时效，不应支持。根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条的
规定，原告在《商品房买卖合同》第八条约定的交房时间届满
时已知自己的权甲受到侵害，在两年的诉讼时效内原告应当提
出权乙保护请求，但原告直至2010年9月7日月才起诉主张债权
，可见从交房之日起计算至2008年9月7日之前的逾期交房违约
金已超出诉讼时效，不应支持。
在举证期限内，原告王某某向本院提交了下列证据材料
：
1、原告居民身份证，用以证明原告的诉讼主体资格。
2、公某基本情况，用以证明被告的诉讼主体资格。
3、商品房买卖合同，证明原、被告之间商品房买卖合同
关系的事实。
4、收款收据（含收条、收据），证明原告已按合同约定
支付全部购房款的事实。
上列证据经庭审出示，被告明日××××公司无真实性
方面的异议，但认为，原告是分三次付款。经审查，本院认为
，原告提交的上列证据来源和形式合法，具有真实性，待证事
实与本案有关联，应确认其证明力。
在举证期限内，被告明日××××公司向本院提交了下
列证据材料：
1、商品房预售证，用以证明德雅花园于2005年3月7日经
苍某某房产管理局批准公开预售的事实。
2、单位（子单位）工程甲竣工验收记录及会议签到表，
证明德雅花园二期工程于2009年3月23日五大验收单位验收合格和工程乙时间为2004年12月24日的事实。
3、苍某某气象局证明，证明台风等不可抗力事件也是造
成德雅花园逾期交房的一个原因，德雅花园在建设期间遭遇过
强台风五个，工程被迫停工时间长，在计算逾期交房违约金时
应合理剔除该部分延误时间所产生的违约金。
上列证据经庭审出示，原告认为，对证据1、2没有异议
，对证据3的真实性没有异议，但只有部分有受台风影响。经
审查，本院认为，证据1、2属有效民事诉讼证据，应确认其证
明力；关于证据3，2006年8月间发生的“桑某”超强台风，其
强度和影响力及造成的灾情属众所周知的事实，确属无法预见
，属不可抗力，可以作为确定扣减逾期天数的依据，予以采信
；关于其他各次台风，鉴于龙港镇的气候状况，属被告可以预
计的天气，且对工期的影响应当在约定交房期限时已予考虑，
故不予采信。
本院经审理，认定本案事实如下：被告明日××××公
司系涉案房地产项目德雅花园（原明日阳光花园）房地产开发
企业，2005年3月7日取得苍房售许字（2005）第004号商品房
预售证。2006年6月22日，原、被告订立《商品房买卖合同》
一份，双方约定：原告向被告购买德雅花园21幢第3单元401室
商品房，建筑面积175.19平方米，每平方米单价3059元，总房
价款535906元，合同第八条约定：出卖人应当在2007年12月31
日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并
符合本合同约定的商品房交付买受人使用。第九条约定：除第
八条规定的特殊情况外，出卖人如未按合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间
，分别处理（不作累加）（1）、……。（2）逾期超过90天后
，买受人有权解除合同。……。买受人要求继续履行合同的，
合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天
起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款
万分之二（该比例不小于某（1）项中的比率）的违约金。合
同订立后，原告已通过付现和办理按揭贷款方式付清房价款。
涉案商品房于2004年12月24日开始建设，2009年3月23日经建
设单位、勘察单位、设计单位、施工单某某监理单位会同验收
合格并共同出具《单位（子单位）工程甲竣工验收记录》。建
设期间，工程遭遇台风天气有2005年度的“海棠”、“麦莎”
台风和2006年度的“珍珠”、“碧利斯”、“桑某”台风，其
中，2006年第8号超强“桑某”台风于8月10日在苍某某马站镇
登陆，中心最大风力十七级。
本院认为：原、被告之间订立的商品房预售合同合法有
效，双方当事人均应本着诚实信用的原则履行合同义务。本案
的争议焦点是被告明日××××公司是否承担逾期交房的违约
责任，包括交付商品房和如何计算逾期交房违约金的问题。
一、根据查明的事实，本案不存在不可抗力导致不能履
行合同的情形，故被告逾期交付商品房已经构成违约，应承担
相应的违约责任，现原告要求立即交付商品房，应予支持；至
于被告与建设方和已装修入住业主之间发生的争议，属另一法
律关系，均不属本案审理范围，亦不影响其对本案违约责任的
承担。二、由于被告已经构成逾期交房的违约，现原告根据合
同第八条的约定要求支付违约金，应予支持，但是，关于支付
交房违约金的请求权受诉讼时效约束，被告业已提出相应抗辩
，应予审查。根据查明的事实，本案交房期限于2007年10月30
日届满，届满之日为诉讼时效起算日，现原告于2010年9月7日
向本院起诉主张权乙，且未举证证明存在诉讼时效中止、中断
和延长的法定事由，故2008年9月7日之前的逾期交房违约金已
经超过2年的诉讼时效，依法不予保护；另被告主张在计算逾
期交房违约金时应酌情扣除台风不可抗力造成的合理停工时间
，本院认为，2006年8月10日的“桑某”台风的影响力和后果
确属难以预计，属不可抗力情形，酌定该次台风造成的合理停
工时间为15天并在计算违约金时扣除相应天数，据此，违约金
起算日确定为2008年9月21日，每日违约金为107.18元，原告
主张按每日107元计算，予以准许。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百
零七条、《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定
，判决如下：
一、被告苍南××××开发有限公司于本判决生效后十
五日内向原告王某某交付德雅花园21幢第3单元401室商品房。
二、被告苍南××××开发有限公司自2008年9月21日起
按每日107元向原告王某某计付违约金某某品房交付使用之日
止。
三、驳回原告王某某的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加
倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1485元，减半收取742.5元，由原告王某某负
担247.5元，由被告苍南××××开发有限公司负担495元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本
院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江
省温州市中级人民法院。（在递交上诉状之日起七日内，预缴
上诉案件受理费1485元（具体金额由温州市中级人民法院确定
，多余部分以后退还），款汇至浙江省省级财政专户结算分户
，开户行：温州市农行营业部，帐号：319-
299901040006651，逾期不交按自动撤回上诉处理。）
审判员 陈 胜
二〇一〇年九月二十七日
书记员 曹明志