安徽省阜南县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）皖1225民初3108号
原告：佛山市南海区启程达机械有限公司，住所地广东省佛山市南海区大沥镇沥中周合村“围仔”的厂房，统一社会信用代码914406053148282652。
法定代表人：黄孝庭，该公司经理。
委托诉讼代理人：王华，重庆王华律师事务所律师。
被告：安徽省旗虹铝业有限公司，住所地安徽省阜南县经济开发区于集路。统一社会信用代码91341225348729214D。
法定代表人：韩桂流，该公司总经理。
委托诉讼代理人：周亚辉，安徽仲天律师事务所律师。
原告佛山市南海区启程达机械有限公司与被告安徽省旗虹铝业有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2018年5月18日立案后，依法适用简易程序。审理中，原告向本院申请诉讼保全，要求冻结被告银行账户存款180万元或查封被告其他等值财产，并提供了担保。本院于2018年6月1日作出裁定准予。本院于2018年6月27日公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人王华、被告委托诉讼代理人周亚辉均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告佛山市南海区启程达机械有限公司向本院提出诉讼请求：要求被告支付货款1668000元，支付逾期利息106543.50元（从2017年5月17日至2018年5月17日），合计1774543.50元。事实和理由：被告于2016年3月13日与佛山市惠润自动化设备有限公司（以下简称佛山惠润公司）签订挤压机辅助处理设备购销合同（合同编号HR-
QH-20160311），约定：由佛山惠润公司按被告提供的技术参数加工承揽铝材挤压辅助设备。按合同约定，被告除预交20%定金外，还应先付60%的材料款后，才可向被告发货。但在被告的一再要求下，佛山惠润公司于2016年6月先向被告交付了600吨、1000吨、1800吨挤压机系统全自动挤压多棒热剪炉、模具加热炉、双牵引机、冷床等挤压设备以及12米时效加热炉总价值396万元的设备，之后被告却一直未履行付款义务。2018年1月8日，佛山惠润公司将此合同的权利义务全部转让给原告。原告多次向被告催要，但被告至今仍欠原告货款1668000元未付。
被告安徽省旗虹铝业有限公司辩称：原告不是合同的当事人，不享有对被告的任何权利；被告与佛山惠润公司签订的合同尾号为311的合同，约定了由佛山惠润公司销售相关设备及双方的各项权利义务，但在2016年3月13日佛山惠润公司与被告又重新签订协议，合同编号尾号为316，双方签订补充协议确认尾号为311的合同已失效作废，各项条款已经不具有法律效力，尾号为311合同不应再作为起诉定案的依据；被告已按照实际履行设备供应情况、按供需双方的约定支付了相应价格，不存在拖欠原告货款的事实，相反，原告未按约定提前电传通知交货，未按期限交付设备，也未履行开机调试义务，导致现在被告无法生产经营，已造成巨大损失，被告保留另案诉讼权利。
本院经审理认定事实如下：2016年3月15日，佛山惠润公司与被告签订一份《挤压机辅助处理设备购销合同》（合同编号HR-
QH-20160311），由佛山惠润公司向被告出售600吨、1000吨、1800吨挤压机辅助系统及12米时效加热炉等设备，合同主要约定：二、合同总价：到厂价（含运费、税金）3960000元；三、质量要求：按需方与供方签订的《技术规范》及相关国家标准执行；四、付款方式：1、合同签订后，被告支付合同总金额的20%作为定金。2、设备制造完毕，被告支付总金额的60%，款到卖方账户后，卖方发货。3、余下货款20%在调试合格后六个月内付清。4、所有货款必需经银行转账，直接交与卖方指定的银行账号。5、设备制作完毕，通知被告后，一个月后仍不提货，视为被告自动违约。五、安装、调试及交货期：1、设备在卖方收到20%定金后，90日内发货。2、交货前，卖方列出交货计划，并书面电传给被告，被告应将接货及安装计划书面回复卖方。3、因被告原因，延误安装调试，工期顺延。4、开机一周内验收，如被告已使用但拒不验收的话，则视为自动验收合格，但因设备自身质量问题除外。
2016年3月16日，佛山惠润公司与被告签订一份《补充协议》，内容为：供、需双方于2016年3月15日签订的合同（合同号：HR-
QH-20130311），因需方提出对合同内设备型号进行修改调整，以便更适合需方实际使用要求。经双方友好协商达成统一协议，于2016年3月16日重新签订修改后的合同（合同号：HR-
QH-20130316），自签订该新合同后所有条款及要求按新签合同执行，原旧合同（合同号：HR-
QH-20130311）则自动失效，供需双方不再履行及承担原旧合同的各项条款及法律责任。该份补充协议由被告举证，但被告未能举证编号HR-
QH-20130316新合同原件。原告及佛山惠润公司均不认可。
2016年4月28日，被告向佛山惠润公司支付100000元。
2016年12月11日，被告汇入黄孝庭（原告法定代表人）账户200000元。
2017年4月28日，被告汇入黄孝庭账户300000元。
2017年5月17日，被告支付给原告200000元。
2017年7月1日，被告向黄孝庭账户转款100000元。
以上凭证显示，被告已支付货款900000元。原告自认已收到被告货款1500000元。
2018年1月8日，原告与佛山惠润公司签订转让协议书，约定：1、2016年3月13日买方被告与卖方佛山惠润公司签订的“挤压机辅助处理设备购销合同”（合同编号：HR-
QH-20160311）中，所确定的卖方权利、义务全部转让给原告享有。2、原告享有在合同中约定由卖方佛山惠润公司享有的所有权利、义务。3、佛山惠润公司于2018年1月8日向被告发出书面权利义务转让通知。4、此转让协议签订后，被告所购设备的货款的余款及利息合同由原告收取。佛山惠润公司不再享有任何合同权利、义务。
2018年1月8日，佛山惠润公司向被告发出权利转让通知书，内容为：2016年3月13日，佛山惠润公司与贵司签订的“挤压机辅助处理设备购销合同”（合同编号：HR-
QH-20160311）。现我司已将此挤压机辅助处理设备购销合同（合同编号：HR-
QH-20160311）的权利义务全部转让给原告享有。请贵司将此合同确定的余款及逾期利息全部支付给原告。
2018年5月12日，被告向原告发出催告函，内容为：我司（买方）从贵司（卖方）购买的设备，合同编号：HR-
QH-20130316，原合同公司名为“佛山市惠润自动化设备有限公司”后更改为“佛山市南海区启程达机械有限公司”。贵司（卖方）安装后未进行调试，设备现处于不能使用的状态。棒炉、牵引机、冷床、时效炉出现严重质量问题，望贵司（卖方）一周内派人来现场处理。另外，1800吨机还未安装完毕，目前热剪机、牵引机、淬火设备、调直机设备等至今仍未到货。望贵司（卖方）派人来我司（买方）协商发货及付款事宜。如贵司（卖方）仍未做出反应，按合同规定我司（买方）将暂停支付尾款。如贵司（卖方）在收到此函7个工作日内未派人过来处理，我司（买方）将另请其他专业公司过来现场处理，所产生的一切费用由贵司（卖方）承担，如处理过程中出现其他设备本身质量问题，一并由贵司（卖方）承担。
2018年5月17日，原告向被告发出通知书（复函），内容为：贵司2018年5月12日催告函收到，现回复如下：2016年3月13日贵司与我司（原佛山市惠润自动化设备有限公司将其权利义务全部转让给佛山市南海区启程达机械有限公司）签订的挤压机辅助处理设备购销合同（合同编号：HR-
QH-20130316）。合同约定：在设备发货前贵司应当先支付80%的货款（应当支付316.8万元，实际只支付了150万）。贵司应当先履行支付货款的义务后，我方才发货，之后才是调试设备。但贵司至今一直不履行合同确定的义务。经过我方无数次的电话、信息催收履行、无数次的到贵司上门衔接催收支付货款无果，贵司完全丧失商业信誉。现在我司再次书面通知贵司，在接到本通知书5日内，履行支付完80%的货款义务（尚差166.8万元）。否则，我方将依法通过法律程序，维护合法权利。
另查明，佛山惠润公司在合同签订后，分别于2017年4月2日、5月20日、7月10日共向被告发货：600吨棒炉1套、模具炉1台、牵引机1套、冷床1套；1000吨棒炉1套、模具炉1台、牵引机1套、冷床1套；1800吨棒炉主体、冷床主体架；12米时效加热炉，总价款284万元。未发货：1800吨棒炉上用的热剪机1台、冷床上的拉直机1台，牵引机1套、淬火系统1台，模具炉1台，价款112万元。
2018年6月1日，原告向本院申请保全，要求冻结被告银行账户存款180万元或查封被告其他等值财产，并提供了担保。本院于2018年6月1日作出裁定准予，并依法查封被告名下房产（皖[2017]第0000013号、皖[2017]第0000014号、皖[2018]第0000593号、皖[2018]第0000540号）
本院认为，佛山惠润公司与被告于2016年3月15日签订的合同编号HR-
QH-20160311的《挤压机辅助处理设备购销合同》，是双方当事人真实意思表示，合法有效。该合同约定由佛山惠润公司向被告出售600吨、1000吨、1800吨挤压机辅助系统及12米时效加热炉等设备，并约定总价款及付款方式，按合同约定，被告应先支付总金额3960000元的80%（包括20%的定金），即3168000元货款，在款到佛山惠润公司账户后，佛山惠润公司才发货。但在合同的实际履行中，佛山惠润公司提前履行了合同约定的义务，向被告发货600吨棒炉1套、模具炉1台、牵引机1套、冷床1套；1000吨棒炉1套、模具炉1台、牵引机1套、冷床1套；1800吨棒炉主体、冷床主体架；12米时效加热炉，总价款2840000元，而被告却未按合同约定给付对应的货款，显属违约，应承担违约责任。
被告辩称2016年3月16日佛山惠润公司与被告签订的《补充协议》，已将合同编号HR-
QH-20160311的《挤压机辅助处理设备购销合同》内容修改，故该合同不再有效，应按照合同编号HR-
QH-20130316的新修改调整后的合同履行。但被告未能提交合同编号HR-
QH-20130316的书面证据，原告对此合同也予以否认，本院无法确定该合同的存在真实性，且被告提交的《补充协议》上双方写明的是“供、需双方于2016年3月15日签订的合同（合同号：HR-
QH-20130311），因需方提出对合同内设备型号进行修改调整”，而不是本案所涉合同编号HR-
QH-20160311的合同，即《补充协议》否定的是合同号HR-QH-20130311的内容，而不是否定的合同编号HR-
QH-20160311的内容。故被告的证据不足以证明其主张，本院不予采信。
被告辩称原告不是合同的当事人，不享有对被告的任何权利，本院不予采信。因原告与佛山惠润公司于2018年1月8日签订的《转让协议书》明确约定：佛山惠润公司将与被告签订的合同编号HR-
QH-20160311的《挤压机辅助处理设备购销合同》中的权利、义务全部转让给原告享有，此转让协议签订后，被告所购设备货款的余款及利息全部由原告收取，佛山惠润公司不再享有任何合同权利、义务。且佛山惠润公司于2018年1月8日向被告发出了书面通知，明确告知将合同编号HR-
QH-20160311的《挤压机辅助处理设备购销合同》的权利义务全部转让给原告享有，并要求被告将此合同确定的余款及逾期利息全部支付给原告。从被告2018年5月12日向原告发出的催告函及原告2018年5月17日向被告发出通知书（复函）中，也能看出被告对转让债权是知道并认可的。
依双方合同约定，被告应在设备发货前先支付80%的货款3168000元，根据原告自认，被告至今实际只支付了1500000元，尚欠1668000元未付，原告现要求被告给付拖欠货款，诉请有理，本院予以支持。
双方合同约定：交货前，卖方列出交货计划，并书面电传给被告，被告应将接货及安装计划书面回复卖方。现原告未能举证证明其及佛山惠润公司履行了该约定，因此，双方在履行《挤压机辅助处理设备购销合同》（合同编号HR-
QH-20160311）中均有违约行为，其损失应各自承担，对原告主张逾期利息，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百二十条、第二百五十一条、第二百六十三条、第二百六十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
被告安徽省旗虹铝业有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告佛山市南海区启程达机械有限公司货款1668000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费20771元（原告已预交），减半收取计10385.50元，由原告佛山市南海区启程达机械有限公司负担623.50元，被告安徽省旗虹铝业有限公司负担9762元。保全费5000元（原告已预交），由被告安徽省旗虹铝业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。
审判员 李永静
二〇一八年八月二日
书记员 姜婧婧
（2018）皖1225民初3108号案适用法律条文
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对于可以要求其支付价款或者报酬。
第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
第二百六十四条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
告知：本案申请执行期限为2年，时间从本判决书生效之日起计算，逾期不申请人民法院强制执行，视为放弃权利；义务人如果主动履行本判决确定的义务，可以将款汇入或存入法院账户，开户名：阜南县人民法院执行标的款；账号：17×××07；开户行：中国银行股份有限公司阜南支行；并请通知主审法官。