山东省桓台县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）桓民初字第1230号
原告：山东天成建设工程有限公司。住所地：桓台县索镇镇王徐路东首。组织机构代码：785006217。
法定代表人：魏严磊，董事长。
委托代理人：宗学利，山东齐桓律师事务所律师。
委托代理人：宋作奎，山东齐桓律师事务所律师。
被告：北京燕华工程建设有限公司。住所地：北京市房山区燕山岗北路*号。组织机构代码：102767907。
法定代表人：孙海疆，董事长。
委托代理人：胡玉来，北京环鸣律师事务所律师。
委托代理人：梁文环，北京环鸣律师事务所律师。
原告山东天成建设工程有限公司诉被告北京燕华工程建设有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告山东天成建设工程有限公司的委托代理人宗学利、宋作奎，被告北京燕华工程建设有限公司的委托代理人胡玉来、梁文环到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告山东天成建设工程有限公司诉称：2006年初，被告北京燕华工程建设有限公司承接了位于青岛黄岛大炼油储运区土建工程。2007年1月10日，被告将分馏塔、泵基础及管架等工程分包给原告山东天成建设工程有限公司施工，双方就施工事项签定了建筑工程施工合同，约定双方出现争议时，由淄博市桓台县人民法院管辖。2007年6月，原告如期将上述工程全部施工完成，在被告进行了竣工验收等手续后，向被告递交了结算申请书。自此之后，原告多次要求被告进行结算，出具结算报告书，但被告迟迟不予办理，并且自2009年1月10日后未曾支付工程款。双方因结算问题产生争议，不能达成一致意见。为此诉至法院，请求依法判决被告支付建设工程欠款589327.11元，支付经济损失226849.68元，并承担本案一切诉讼费用。
被告北京燕华工程建设有限公司辩称：一、原告诉求已明显超过诉讼时效，应依法驳回原告诉讼请求。二、原告要求被告支付工程款589327.11元及经济损失226849.68元，没有事实及法律依据。三、原告收到工程款后，始终没有就已经确认收到工程款开具发票。综上，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：2006年，被告北京燕华工程建设有限公司承接了位于青岛黄岛大炼油储运区土建工程。2007年1月10日，被告将分馏塔、泵基础及管架等工程分包给原告山东天成建设工程有限公司施工，双方就施工事项签定了建筑工程施工合同。依照合同约定，原告如期完成全部施工，被告陆续支付原告工程款410000元，后双方因结算问题产生争议，致使剩余工程款至今未付，形成纠纷。
原告为支持其主张提交证据如下：
工商局登记档案二份：1、2011年3月25日，北京燕华建筑安装工程有限公司变更为北京燕华工程建设有限公司；2、2009年4月18日，山东天成建设有限公司变更名称为山东泓昇建设有限公司，2014年1月28日变更名称为山东天成建设工程有限公司。证明本案原、被告主体适格。
建筑工程施工合同一份，证明原、被告于2008年12月25日就涉案工程签定施工合同，双方系承包与发包的关系，合同对涉案工程施工范围、工期、验收、结算及争议管辖法院等进行了约定。
收到条一份，2009年1月8日，原告向被告提供工程竣工结算书，一套共九项，证明原告向被告提供了竣工结算书。
收到条一份，2007年6月，北京燕华工程建设有限公司青岛项目部李勇收到土建一队竣工结算报告一套，证明被告已收到工程竣工结算报告。
申请书一份，证实2010年5月18日，原、被告对于是否将有关胶合板制作纳入结算，向山东省定额站请示，因一直没有书面文件，双方对定额结算值存在争议。
住宿和高速路收费票据八张，证实原告对于涉案工程款一直处于追要状态，并未超出诉讼时效。
被告对上述证据质证如下：
被告对此均无异议。
被告对合同的真实性有异议。
被告不予认可，称该证据为复印件，内容也无法证明原告所述的事实。
被告对该收到条的真实性及内容均不认可，称并非李勇本人的签字。被告不申请鉴定。
被告对申请书的真实性尚需要核实。
被告认为该证据无法证明本案纠纷是否已超诉讼时效，且与本案无关。
综上，经庭审调查质证，本案的争议焦点为涉案工程的实际造价款数额。
经原告申请，山东启新工程项目管理有限公司对涉案工程进行审计，并于2014年12月31日作出启新鉴字（2014）第76号鉴定报告。后因被告对鉴定机构的资质及工程量、工程范围存在异议，经双方质证，原告同意重新审计。2015年6月3日，原、被告双方明确以2009年12月双方制作并签字及盖章的结算书为审计范围，重新进行审计。经被告申请，桓台县人民法院技术室委托，山东仲泰工程造价咨询有限公司作出鲁仲泰[2015]工程鉴字第14号报告书，结论涉案工程造价为418775.03元，并说明：1、钢筋及砼已经从本报告中扣除。2、税金已计取。
原告对该报告书质证：审计报告书中的第五项中关于其他事项说明中的第1项，钢筋及砼等系由原告的施工，应在本报告中计算。被告对原告该主张不予认可，称工程范围应以结算书为准。
被告对该报告质证：1、延迟焦化新增胶合板制作费17133.43元。2、现场施工中未用塔吊，分馏塔预算中不应增加6T塔吊的相关费用和垂直运输费用26847.81元。3、税金的计取基数不应以甲供材为基数，不应增加税金15172.33元，且税金计算应执行当时当地的税率。4、签证内容：燕华公司领导决定延迟焦化管架区基础大开挖，1106PR1A5A管架中间地管地沟也附带挖出，挖运土方2214.27m3，运距100米，已经明确，不应重复记取，费用为18958.58元。5、签证预算书中，工程量第29行，人工的工程量为0，不应增加相应费用518元。6、管架内泵基础，工程量第7、8行，防腐工程量差额为48.5平方米，不应增加费用为981.58元。以上差额费用共计79611.73元，并提交图纸一份。原告对被告上述均不予认可，被告所述证据不足。
后经原告申请，鉴定人孙某出庭，作证称报告书的工程范围系双方指定，即以原被告确认的2009年12月双方签字及盖章的结算书的范围为准，工程量是重新计算的，审计程序及结论符合规定，合法有效。
原告所诉的欠款，系在涉案工程总工程款935016.68元中扣除被告已经支付的370000元，尚欠工程款565016.68元。工程劳保费24310.43元，系以935016.68元为基数乘以2.6%计算所得，共计589327.11元。
原告所诉的经济损失系以589327.11元为基数，按日万分之二点一为标准，自2009年1月20日至2014年1月28日，共计1833天计算所得，共计226849.68元。
另，庭审中原被告均认可就涉案工程，被告已经支付工程款410000元。
上述事实，有原告山东天成建设工程有限公司提交的建设工程施工合同、工商局登记档案、收到条、结算书、发票、申请书，被告提交的结算书，工程图纸及庭审笔录在案为证。
本院认为：原告山东天成建设工程有限公司与被告北京燕华工程建设有限公司所签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，合法有效。
庭审中，经鉴定人作证，山东仲泰工程造价咨询有限公司作出的鲁仲泰[2015]工程鉴字第14号报告书，鉴定结论为涉案工程造价418775.03元。虽原、被告双方对报告书均有异议，但无确凿证据佐证，且审计的工程范围系双方签字认可，审计程序合法，应予采信，故本院确认原、被告双方认可的工程范围内的工程造价款为418775.03元。扣除原、被告均认可被告已经支付的工程款410000元，被告尚欠原告工程款8775.03元，原告诉求被告支付，本院予以支持。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》相关规定，“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认”，“当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议的事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外”。原告根据合同约定主张未在审计工程范围内的钢筋及砼等项目属原告施工，但未明确具体造价款项，被告不予认可，且均未对该争议工程量申请审计，故本案不予处理。
另，本案纠纷系双方因工程结算而产生的纠纷，非被告单方故意拖延拒付工程款而导致原告受损，故原告所述经济损失的主张，于法无据，本院不予支持。同时工程款数额要待最终结算方能明确，因此被告主张原告诉求已超出法定的诉讼时效，本院亦不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条、第二十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告北京燕华工程建设有限公司支付原告山东天成建设工程有限公司工程款8775.03元，于本判决生效后十日内付清。
二、驳回原告山东天成建设工程有限公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11962元，由原告山东天成建设工程有限公司承担11833元，被告北京燕华工程建设有限公司承担129元；财产保全费4870元，由原告山东天成建设工程有限公司承担4818元，被告北京燕华工程建设有限公司承担52元；原、被告申请审计及鉴定人员出庭作证的费用各自承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省淄博市中级人民法院。
审 判 长 祁晓慧
审 判 员 苏建峰
人民陪审员 伊晓飞
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 张凯丽