新疆维吾尔自治区和硕县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新2828民初790号
原告（反诉被告）：巴州天建房地产开发有限公司，地址：新疆和硕县阳光小区2号楼。
统一社会信用代码：×××。
法定代表人:张建，该公司总经理，身份证号码：×××。
委托诉讼代理人：严勇，男，1969年5月29日出生，汉族，该公司职员，现住乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路36号1号楼4单元501室，身份证号码：×××。
委托诉讼代理人：常军，男，1969年4月26日出生，汉族，该公司办公室负责人，现住新疆石河子市红山嘴镇一小区22栋105室，身份证号码：×××。
被告（反诉原告）：李树彪，男，1974年3月13日出生，汉族，无固定职业，现住库尔勒市。
委托诉讼代理人：李昆，新疆兴意律师事务所律师，执业证号：×××。
原告(反诉被告)巴州天建房地产开发有限公司与被告(反诉原告)李树彪建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年10月23日立案后，依法适用简易程序，于同年10月30日、2018年3月28日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）巴州天建房地产开发有限公司委托诉讼代理人严勇、常军，被告（反诉原告）李树彪及委托诉讼代理人李昆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告(反诉被告)巴州天建房地产开发有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告赔偿原告工程返工经济损失250,000元；2、被告承担本案全部诉讼费用。庭审中原告根据鉴定书鉴定内容，变更诉讼请求第一项为295,432.23元。事实和理由：2014年4月，新疆世纪新和房地产开发有限公司与被告签订《外墙保温劳务承包合同》，约定将和硕县新塔热乡富民安居住宅工程项目外墙保温工程承包给被告，合同同时还约定了施工质量要求、承包价款等条款，合同签订后即开始履行。2014年6月，新疆世纪新和房地产开发有限公司将以上全部工程转让给原告。被告在工程施工过程中严重不负责任，不按照合同约定及施工规范施工，造成外墙保温大面积脱落、破损，工程质量严重不合格，无法正常使用，原告多次通知被告返工，被告拒不返工，故原告诉至法院。
被告(反诉原告)李树彪辩称，不同意赔偿经济损失250,000元。被告所施工的外墙保温部分基本符合了合同约定，但原告至今尚欠被告工程款544,275元未支付。
被告(反诉原告)李树彪反诉称，1、请求依法判令反诉被告支付工程款544,275元；2、反诉被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：反诉原告按约履行了合同，反诉被告尚欠反诉原告工程款544,275元未付，请求法院予以支持。庭审中被告根据鉴定书鉴定内容，变更诉讼请求为支付工程款628,970元。
原告(反诉被告)巴州天建房地产开发有限公司反诉辩称，不同意其反诉请求。2014年反诉原告给本案工地做外墙保温，我们是按照合同要求已经给其支付了447,094.3元，而反诉原告没有按照合同要求进行施工，经监理部门认定其工程质量严重不合格，所以其起诉索要628,970元没有事实和法律依据。总的工程款算下来大概600,000万元左右，按照合同约定我们已经支付了447,094.3元，还有大概十几万元没有支付，如果工程合格，这笔款项就已经支付了。所以628,970元不知道反诉原告是怎么计算出来的，请求法院驳回反诉原告的反诉请求。
本院经审理认定事实如下：2014年4月6日，新疆世纪新和房地产开发有限公司（合同后甲方签章处是新疆双星建设集团有限责任公司和硕分公司盖章）与被告李树彪签订了一份外墙保温劳务承包合同，被告为新疆世纪新和房地产开发有限公司承建的新塔热乡富民安置工程楼房做外墙保温，合同性质为包工包料，合同约定了保温板为八公分厚，20公斤每立方及具体要求，单价为每平方米70元，开工日期2014年4月15日，竣工日期为2014年6月5日，工程完工付总工程款的80%,验收合格后付20%，双方还约定了各自的权利和义务。2014年6月17日，合同履行过程中，新疆世纪新和房地产开发有限公司与发包方和硕县新塔热乡人民政府解除房产合作开发协议，原告与新塔热乡人民政府另行签订了房产合作开发协议书，由原告继续开发此工程，被告承建的外墙保温工程由原告接收并继续履行合同。2014年4月26日，新疆双星建设集团有限责任公司和硕分公司与被告签订一份补充协议，将保温板厚度变更为6CM，18公斤每立方。2014年6月15日，双方又签订工程变更协议，将苯板厚度又变更为8CM。2014年10月13日、2016年5月31日、6月22日，该工程监理单位巴州智诚工程项目管理服务有限公司下发监理工程师通知单，外墙乳胶漆脱落，要求返工，被告没有返工，原被告双方为此产生矛盾，原告诉至法院，同时被告提出反诉。原告支付被告费用包括，材料款90元、代付苯板款20,000元，借款8,000元和2,000元，租用吊篮费用29,440元，原告同意按26,300元计算，使用原告水泥9,900元，原告同意按6,110元计算，安全带300元，购买安全绳3,800元，安全带及安全绳费用合计4,100元，原告同意按3,200元计算，借劳务费10,000元，车抵账138,000元，劳务工资180,000元，以上共计支付被告393,700元。庭审中原告申请对外墙保温工程质量及返工费用进行鉴定，本院委托原、被告双方选定的鉴定部门新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心进行鉴定，鉴定结论为外墙粉刷：6#、7#、8#、9#涂料起皮，脱落现象严重，需要返工；外墙保温：6#、7#、8#、9#厚度不符合合同要求、表观密度（容重）不符合合同要求，需要找差价。修复费用为295,432.23元,鉴定费50,000元，鉴定部门实际测量工程总面积为10179.38平方米，被告施工的外墙保温工程总价款为712,556.6元，扣除已付款393,700元，余款318,856.6元未付。
上述事实有《外墙保温劳务承包合同》、证明、《解除房产合作开发协议》、监理通知单、验收单、《外墙保温劳务承包合同》补充协议、司法鉴定书、鉴定票据及原、被告双方陈述等证据证实，足以认定。
本院认为，原、被告双方签订的合同合法有效，双方应当按照合同约定履行各自的权利和义务。被告未按合同约定施工，应当承担返工费用，故对原告要求被告赔偿返工费用的诉讼请求，有鉴定意见为证，本院予以支持。被告认为租用吊篮费用、购买安全带及安全绳费用应由原告承担的辩解意见，根据合同约定，被告是包工包料施工，被告应当承担，被告也未提供证据证实其辩解意见，故本院不予支持。被告反诉要求原告支付工程款的诉讼请求，被告计算有误，被告也未提供证据证实其主张，故对其合理部分，本院予以支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十一条、第二百五十一条、第二百六十二条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告(反诉原告)李树彪赔偿原告(反诉被告)巴州天建房地产开发有限公司返工修复费用295,432.23元及鉴定费50,000元，定于判决生效后十五日内付清。
二、原告(反诉被告)巴州天建房地产开发有限公司支付被告(反诉原告)李树彪工程款318,856.6元，定于判决生效后十五日内付清。
上述一、二项费用，如果未按本判决的指定期限给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5,732元，减半收取为2,866元，由被告（反诉原告）李树彪负担；反诉费减半收取为5,045.38元，由原告(反诉被告)巴州天建房地产开发有限公司负担3,042元，由被告（反诉原告）李树彪负担2,003.38元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院。
审判员 陈文生
二〇一八年五月十日
书记员 巴都玛