安徽省合肥市瑶海区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）瑶民二初字第02333号
原告：安徽闽聚商贸有限公司，住所地安徽省合肥市瑶海区。
法定代表人：阮亚新，该公司总经理。
委托代理人：王华强，安徽华人律师事务所律师。
委托代理人：苏洋，安徽华人律师事务所实习律师。
被告：合肥达美建筑装饰工程有限责任公司，住所地安徽省合肥市长江东路。
法定代表人：蒋建良，该公司总经理。
委托代理人：吴迎庆，安徽达安律师事务所律师。
委托代理人：杜益波，该公司员工。
原告安徽闽聚商贸有限公司（以下简称：闽聚公司）与被告合肥达美建筑装饰工程有限责任公司（以下简称：达美公司）买卖合同纠纷一案，本院2015年8月10日立案受理后，依法由本院审判员黄瑜，于2015年9月15日适用简易程序公开开庭进行了审理。原告闽聚委托代理人王华强、苏洋，被告达美公司委托代理人吴迎庆、杜益波均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2014年7月22日，原告与被告签订《石材采购合同》一份，约定被告自原告处采购石材，合同中约定了石材供应的质量标准和技术要求、交付地点、交付时间、货款支付等内容。合同签订后，原告按照合同约定及时履行供货义务，被告却未能按合同约定支付货款，至今仍拖欠原告货款293394元。原告多次催要未果，故诉至法院，诉请判令被告支付货款293394元，并自起诉之日按同期贷款利率赔偿损失至款清时止。
被告当庭辩称：一、双方在合同中对付款时间有约定，被告已按合同约定付款，不存在违约付款的情形。合同签订后，根据原告提交的送货单，其供货面积为6639.26平方米，货款应为650647.48元，对于720毫米，820毫米、920毫米以下的三种规格的石材，由于原告未能提供有被告签字认可的送货单，对这三种石材价款58761元不予认可。根据合同约定，2000平方米结算一次，依据供货量最后一次的结算点，应该供货达6000平方米时支付70%，应为411600元，而被告通过银行汇款等已经支付给原告货款415737元。还有原告因工程质量原因的罚款42000元。被告已经按约履行付款义务。实际剩余的货款192910.48元，按照合同约定在被告工程石材安装完毕后再支付总货款的25%，下余5%作为质保金在验收合格后一年内支付。现在被告该工程石材安装并未经业主验收合格，还未安装完毕，故被告现在无需支付。二、原告未能按照合同约定时间交付石材，存在违约行为，应承担违约责任。2015年5月15日，被告向原告发出石材定料订货单，要求原告提供30毫米厚的白麻七块，已通过短信通知了原告，原告应按照合同约定在收到订单七日内供货，直到现在原告也未供货，严重违反合同约定，使被告的石材安装工期延长，按照合同约定原告应承担每天2万元罚款的违约责任，原告的剩余货款已经作为罚款被完全扣除，被告根本无需再向原告支付货款。三、原告提供的石材质量达不到合同约定的质量标准，给被告造成了经济损失，原告应予以赔偿。合同第三条约定，乙方交付石材时应向甲方提交送货清单，还应同时提交产品合格证、出厂检验报告等相关报验资料，而原告每次送货时都未提供上述材料，由于原告提供的石材质量达不到标准，给被告造成的经济损失，原告应承担违约责任，予以赔偿。
经审理查明：2014年7月22日，原告作为供货方（乙方）与作为采购方的被告（甲方）签订《石材采购合同》一份，合同对买卖的石材规格、价格、质量标准和技术要求进行了约定。双方约定石材品种为白麻，规格为620㎜以下、厚度30㎜的单价为98元／㎡。合同约定甲方分批提供石材排版图纸及加工要求给乙方，乙方在收到甲方确认订料计划单后15天内开始供货，每天供货量不少于500平方，以后每批供货时间以甲方下料订单给乙方后7天内供货。乙方供货到甲方工地，经业主、监理及甲方验收合格后办理相关手续，如所供石材达不到业主封样产品的验收标准，不予验收。并负责赔偿由此给甲方所造成的相关损失。乙方石材到现场经业主、监理及甲方验收合格，乙方凭甲方验收签收的实际数量货物同甲方结算每2000㎡结算一次，甲方在乙方石材供货经验收合格15天内付该批货款的70%，剩余石材款在甲方该工程石材安装完毕后支付到总货款的95%，留5%石材款作为质保金1年内付清。合同指定的现场验收人是项目负责人曹晓波和材料部工作人员黄德前。合同中对双方的违约责任进行了约定，如甲方延期支付货款，按支付货款的1‰支付违约金，而且造成供货延期不能追究乙方责任。乙方迟延交付货物超过合同规定供货时间的，应向甲方赔偿相应损失，乙方延迟2天起供货按2万元／天给予罚款，从乙方货款中扣除。乙方交付的货物不符合约定标准，在质量异议期限内，同时在收到通知之日起7日内履行更换义务，负责乙方应承担由此给甲方造成的相应损失。除此之外，双方还约定了补充条款：1、卸货费用：乙方同意付3000元，作为卸货费用给甲方，从货款中扣除。2、根据设计图纸，该项目石材规格仅有620㎜以下和820㎜以下，820㎜规格的石材数量低于300㎡的按620㎜以下的价格结算，数量超过300㎡的石材，单价另议。
合同签订后，原告即按被告的要求向被告指定的工地供货，截止2015年1月9日，原告共计向被告提供600㎜以下的石材6636.4㎡、720㎜以下的石材188.8㎡、820㎜以下的石材75.99㎡、920㎜以下的石材213.07㎡。被告由指定的工作人员收取石材后，将上述石材全部用于所承建的工程中，并于本案庭审前几日安装完毕。被告现支付货款415737元。
上述事实，有原告提供的《石材采购合同》、送货清单22页、照片一组，被告提供的银行转账凭证复印件及双方当事人当庭陈述等在卷佐证。
本院认为：依法成立的合同对双方当事人均具有约束力。本案原、被告经自愿协商，签订《石材采购合同》并对双方权利义务进行了明确约定，该合同成立并生效。合同签订后，原告向被告供应了不同规格的石材共计7114.26㎡，该事实有送货单佐证，送货单的累计面积在庭审时也经双方当事人当庭核对确认，故本院予以确认。根据《石材采购合同》的约定，620㎜以下及数量未超过300㎡的820㎜规格的石材均按98元／㎡计价，其余规格的石材需双方另行商定价格，原告现主张的720㎜以下、820㎜以下的石材供货量均未超过300㎡，均应按98元／㎡计价。920㎜以下的石材，其主张按市场价138㎡计价，没有被告认可，也无充分证据证明，故本院认为亦应按98元／㎡计价，原告供应的石材总价款应为697197.48元。按合同约定，被告应在石材安装完毕后支付总货款的95%，计662337.6元。庭审中，被告认可在庭审前即2015年9月15日前石材已经全部安装完毕，故被告除已支付的415737元，还应支付原告246600.6元。被告辩称原告提供的石材质量不符合约定，但未举证证明在签收货物后于合理时间内向原告提出质量异议，且之后又将货物全部用于所施工的工程中，故被告的该辩解意见，依据不足，本院不予采信。被告辩称原告未及时供货，应以罚款折抵货款。因双方在合同中约定被告应以下料订单的形式向原告要货，被告现未能提供证据证明，原告在收到其下料订单后未及时供货的事实，故对被告的该辩解意见，本院亦不予采纳。按合同约定应留总货款的5%作质保金，原告现在一并主张，依据不足，本院不予支持。原告主张自起诉之日计算利息，依据不足，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百五十七条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条第一款之规定，判决如下：
一、被告合肥达美建筑装饰工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内一次性给付原告安徽闽聚商贸有限公司货款246600.6元；
二、驳回原告安徽闽聚商贸有限公司其他诉讼请求。
案件受理费5700元，减半收取2850元，由原告安徽闽聚商贸有限公司负担350元，被告合肥达美建筑装饰工程有限责任公司负担2500元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。
审判员 黄 瑜
二〇一五年十月二十三日
书记员 李玉利
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百五十七条买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。