湖北省宜昌市夷陵区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）鄂0506民初1096号
原告：湖北信邦置业有限公司（统一社会信用代码91420506052609555F，以下简称湖北信邦置业公司），住所地宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇梅林村4组。
法定代表人：杨军，公司董事长。
委托诉讼代理人：刘青山，宜昌市伍家岗区长江法律服务所法律工作者。
被告：四川驭能电气科技有限责任公司湖北电力工程分公司（统一社会信用代码91420500MA48B9Q365，以下简称驭能电气湖北电力工程分公司），住所地宜昌高新区港窑路52-1号。
负责人：邹鹏，分公司经理。
原告湖北信邦置业公司与被告驭能电气湖北电力工程分公司建设工程合同纠纷一案，本院于2018年5月7日立案受理后，�法由审判员陈必华适用简易程序，分别于2018年6月7日、同年7月4日二次公开开庭进行了审理。原告湖北信邦置业公司的委托诉讼代理人刘青山，被告驭能电气湖北电力工程分公司负责人邹鹏，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、判令解除原被告签订的《供电工程承包合同》；2、判令被告返还原告预付工程款100000元；3、判令被告承担违约金489250元；4、判令被告赔偿原告经济损失；5、本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2017年12月18日，原被告双方经充分协商签订了《供电工程承包合同》，合同约定：原告（甲方）将位于宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇梅林大道“金鸾名苑”3、4、5、7、8、9号楼的供电安装工程发包给被告（乙方）施工（工程范围和内容详见合同书第三条）；承包方式为固定总包干，工程总价款4892500元；开工时间：2017�12月20日，第一次报装及施工工期为40天，9号楼临时电表安装25天。合同同时约定：合同双方签字盖章后必须履行，任何一方不得违约，如有违约则违约方按合同总价款10%作为违约金支付对方，并赔偿造成的损失。合同签订后，原告按合同约定向被告预付工程款100000元，但被告迟迟不进场施工，原告采取各种渠道、各种方式数次通知被告履行合同义务，被告拒不作出明确答复。2018年3月26日，原告再次委托其法律顾问与被告联系并发出《履行合同催告函》，催告函限被告在收到该函后3日内立即与原告联系，并履行以下义务：1、及时进场施工，全面履行合同义务；2、承担合同约定的违约责任及逾期罚金；3、赔偿因延迟履行造成的损失。该催告函被告于2018年3月27日签收，其后仍置之不理。综上，被告不严守诚实信用原则，其与原告签订《供电工程承包合同》并收取原告预付工程款后，拒不全面履行合同义务，致使原告无法正常售房、交房，给原告造成重大经济损失。为此，原告为维护其合法权益，现依法起诉，请求法院判如所请。
被告驭能电气湖北电力工程分公司辩称，1、被告同意解除合同；2、被告没有收到原告预付款，合同中也未约定需要支付预付款，原告提供的电子回单显示的100000元汇款与本合同无关，属个人往来；3、被告未违约，合同签订时，被告没有收到原告授权委托书，合同没生效。合同约定系临时供电方案，而原告报批的系正式供电方案，且合同约定的系7、8、9号楼，但原告报装的供电方式中包括1、2号楼，被告无法对合同约定的7、8、9号楼施工。
审理查明，2017年12月18日，原告湖北信邦置业公司（工程发包方、甲方）与被告驭能电气湖北电力工程分公司（工程承包方、乙方）签订《供�工程承包合同》1份，约定原告将金鸾名苑项目供电安装工程发包给被告施工。工程名称：金鸾名苑项目；工程地点：宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇梅林大道；工程内容：根据甲方提供的金鸾名苑项目总图和各项指标及户数等内容，从供电方案设计（按一期工程要求整体优化配置和设计，报装增容分2次，分别7-9#楼和3-5#楼，本次只施工7-9#楼供电安装，3-5#楼正在建设中；如甲方需要安装时在同等条件下，仍由乙方负责安装）、调试检测验收（包含竣工验收资料和工程量保修等）、送电线路电缆和设备保修等内容（包含电缆沟、箱变及10KV红线外电缆及分接箱的土建基础工程、3.4.5.7.8.9#楼地下室和管道井内电缆桥架等）……；承包方式：固定总包干。工程费用及付款方式：采用银行支票转账。1.工程费用：工程供电安装分三段施工，（1）7-9#楼204×10300＝2101200元，（2）3-5#楼271×10300＝2791300元，合同总价款4892500元。2.本次双方约定7-9#楼采用临时供电方案，合同价款计1600000元。3.付款方式采用银行支票转账，乙方提供符合国家规定的等额增值税专用发票。4.第一期实施供电安装7-9#楼进度款支付：合同双方签字盖章后，乙方向甲方提供国家电网设计确认施工方案及图纸，并经夷陵区供电公司手续确认签字后5天内按合同价款支付150000元……。工程开工、竣工时间：第一次报装及施工工期为2017年12月20日开工，竣工日期2018年1月30日，工期40天；9#楼临时电表安装25天……。违约责任：4.合同双方签字盖章后必须履行，施工合同双方任何一方不得违约，如有违约则违约方按合同总价款10%作为违约金支付给对方，并赔偿因违约造成的损失。合同同时约定：“未尽事宜双方协商解决，如发生争议协商解决不成，申请宜昌市夷陵区人民法院诉讼”。合同�订后，原告即向国网湖北省电力公司宜昌市夷陵区供电公司申请供电报装，其报装临时供电方案未获批，继而报装金鸾名苑1-2#、7-9#楼正式供电方案。同时，被告组织人员对7-9#楼进行前期电缆沟等工程施工，工程完工后，支付劳务工资37895元，支付购买电镀管材料费3220元。2018年1月30日，国网湖北省电力公司宜昌市夷陵区供电公司向原告出具高压供电方案答复单1份，户名湖北信邦置业有限公司（金鸾名苑1-2#、7-9#楼）。2018年2月12日，原告委托官兵向被告个人账户转款100000元,系原告向被告预付的工程款。后原被告双方因供电方案中就增加1-2#楼供电工程承包施工相关事宜协商未达成协议，被告即未进场施工。2018年3月26日，原告委托宜昌市伍家岗区长江法律服务所向被告发出《履行合同催告函》，该函中要求被告在收到该函后3日内立即与原告联系，并履行下列义务：1.及时进场施工，全面履行合同义务；2.承担合同中约定的违约责任及逾期罚金；3.赔偿因延期履约所造成的损失。逾期，被告未回复。2018年5月7日，原告向本院提起前述诉讼。
上述事实，有原告提供的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、身份证复印件、企业信息查询单、《供电工程承包合同》、法定代表人授权书、手机银行个人电子回单、《履行合同催告函》、运单、《高压供电方案答复函》、微信截图打印件、银行交易明细清单、情况说明，被告提供的《高压供电方案答复函》、照片、增值税专用发票、金鸾名苑项目电缆沟施工工时单，证人胡某当庭证言，以及双方当事人的当庭陈述，经庭审质证，在卷佐证，足以认定。
本院认为，原被告签订的《供电工程承包合同》是双方真实意思表示，合法有效。原告要求解除该合同，被告当庭表�同意解除，故原告的该项请求，本院予以支持。被告前期进行7-9#楼电缆沟等工程施工，支付劳务费37895元，支付购买热镀管材料费3220元，合计41115元，有证人当庭证言、金鸾名苑项目电缆沟施工工时单、增值税专用发票、照片等相互印证，本院予以认定。被告否认原告前期工程施工，但未提供相关证据证实，本院不予采信。原告依约向被告预付工程款100000元，扣除被告前期电缆沟等工程施工损失41115元后，剩余58885元，被告应予以返还。合同签订后，原告最初向供电部门申报的临时供电方案未获批，继而报批了包括双方未约定的金鸾名苑1-2#楼在内的金鸾名苑1-2#楼、7-9#楼供电方案，导致合同约定的工程范围和内容发生变更，被告无法按合同约定履行。合同是双方当事人的合意，是当事人协商一致的结果，合同的变更也应遵循这一原则，由双方当事协商一致。原告报�的供电方案系包括双方未约定的金鸾名苑1-2#楼在内的供电方案，被告在双方就此未达成一致意见情况下，未进场施工，其不构成违约。故原告要求被告承担违约金的诉讼请求，本院不予支持。经本院主持调解，原被告未达成协议。依照《中华人民共和国合同法》四十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：
一、解除原告湖北信邦置业有限公司与被告四川驭能电气科技有限责任公司湖北电力工程分公司于2017年8月20日签订的《供电工程承包合同》。
二、被告四川驭能电气科技有限责任公司湖北电力工程分公司在本判决发生法律效力后立即返还原告湖北信邦置业有限公司预付工程款58885元。
三、驳回原告湖北信邦置业有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4846元（已减半），由原告湖北信邦置业有限公司负担3000元，被告四川驭能电气科技有限责任公司湖北电力工程分公司负担1846元（原告湖北信邦置业有限公司已预交，被告四川驭能电气科技有限责任公司湖北电力工程分公司在履行上述第二项债务时一并给付原告湖北信邦置业有限公司）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省宜昌市中级人民法院。
审判员 陈必华
二〇一八年七月二十五日
书记员 胡中锦