吉林省舒兰市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）吉0283民初1199号
原告：沈雨博，男，1972年5月13日生，汉族，长春市北腾钢结构工程有限公司总经理，户籍地舒兰市室。
委托诉讼代理人：邰宏飚，吉林可信律师事务所律师。
被告：舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司，住所舒兰市。
法定代表人：李雪，总经理。
委托诉讼代理人：杨景才，该公司股东。
被告：杨景才，男，1973年3月29日生，汉族，舒兰市林业局大北林场职工，舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司股东，户籍地舒兰市。
原告沈雨博诉被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司、被告杨景才建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年7月4日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原告沈雨博及委托诉讼代理人邰宏飚，被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司的委托诉讼代理人杨景才、被告杨景才到庭参加诉讼，第二次开庭被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司、被告杨景才经传票传唤未到庭，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：确认原被告于2013年8月1日签订的工程合同无效；要求被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司给付工程款60万元，自2013年11月30开始按银行同期贷款利率计算利息；被告杨景才承担连带责任。诉讼费由二被告承担。事实和理由：原告与被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司于2013年8月1日签订工程合同，合同约定：原告为被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司建设三栋钢结构厂房，面积分别为2970㎡、1584㎡、1500㎡，工程总价172万元，2013年11月30日前交工，被告首付工程款40万元，主体钢结构完毕付10万元，工程结束后付工程款60%，余款在六个月内付清。合同签订后，原告进入工地施工，原告依约完成第一栋和第二栋厂房的施工，并交付被告使用，因第三栋厂房的土建基础部分没有施工，导致原告无法进行第三栋厂房钢结构的安装、施工。原告完成第一栋和第二栋厂房施工后，被告未按合同约定支付工程款，原告多次索要工程款，但被告拒不给付。2015年6月，原告找到被告杨景才要工程款，被告杨景才将原告左手砍伤。舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司系被告杨景才独资公司，二被告存在资产混同，被告杨景才应承担连带责任。
被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司辩称：合同签订的是三栋房整体完工后，总工程款172万元，完工前付50万元，完工后6个月付尾款。三栋房已完工一栋半的房顶工程，一栋整体钢结构彩钢房没干，我已按合同约定给付原告50万元，后期给付20万元和8万元，总计给付78万元。由于第一栋房完工后，原告说不给我盖房子了，原告向我要工程款，原告说不给钱就不给干，但我因50万元的工程款我已经付完了，我为了减少损失所以我给原告20万元，求原告继续施工，房子完成一半。然后原告又向我要钱，不给钱不给盖第三栋了。不同意原告的诉讼请求。
被告杨景才辩称：答辩意见同上，不同意承担连带责任。
原告围绕诉讼请求依法提交了证据：
证据1、企业信息一份，证明被告是一人有限责任公司，投资人是被告杨景才，2015年10月8日前该公司法定代表人为杨景才；
证据2、工程合同一份，证明原告所承包的被告的三栋厂房为钢结构彩板及吊车梁的制作安装，不包括土建基础部分。合同的总价款为172万元，约定了竣工时间及付款方式。当时的法定代表人杨景才代表公司在合同上签字；
证据3、银行流水一份，证明被告杨景才通过银行转帐方式支付工程款52万元；
证据4、鉴定报告一份，证明原告已完的工程量占总承包工程的75.15%。按合同的固定价款计算已完工程造价为129.2511万元。根据被告的付款情况还应支付原告工程款57.2511万元，杨景才用现金方式支付了20万元工程款。鉴定费1.7万元。
证据5、产权信息两份，证明被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司1号厂房和2号厂房的产权信息。
被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司、被告杨景才提供如下证据：
证据1、50万元的收条一枚，证明合同约定工程结束前被告应付原告50万元工程款；
证据2、20万元的收条一枚，证明原告不给被告盖房子原告索要的20万元。
经质证，二名被告对原告提供的证据1至证据4均无异议；原告对被告提供的证据均无异议。本院认为，第一次开庭双方对对方提供的证据均无异议，第二次开庭原告提供证据5，被告均未到庭视为放弃质证权利。原、被告提供的证据具有真实性、客观性，并与本案具有关联性，故本院对原、被告提供的证据予以采信。
本院经审理认定事实如下：2013年8月1日，被告杨景才与原告沈雨博签订工程合同，建筑方为舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司、施工方为吉林省北腾钢结构工程有限公司。合同约定：“工程内容为第一栋2970㎡厂房吊车梁、屋面钢结构、彩板建设，第二栋1584㎡厂房吊车梁、屋面钢结构、彩板建设，第三栋1500㎡厂房施工内容，钢结构单彩钢板建设。总造价172万元，工期为钢结构进入现场之日起至2013年11月30日前完工，不可抗因素工期顺延。工程保质期为合同签订之日起，质保期为一年，超过质保期时间后如工程出现问题，乙方有偿进行维修，维修费以甲乙双方协商价格为准。工程具备验收条件，甲方应在三日内组织验收，如超过三日，视为验收合格。合同签订后，甲方首付工程款40万元、主体钢结构安装完毕后，彩钢板开始进入现场甲方付乙方工程款10万元，彩钢板屋面开始安装。工程结束后，甲方付乙方工程款的60%，剩余款项在六个月内全部付清。”工程合同签订后，原告沈雨博开始进入被告工地施工，原告完成第一栋厂房建设，第二栋厂房建设基本完成仅缺支撑和吊车梁，第一栋和第二栋未验收，被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司已使用，并办理了房屋所有权证（使用权人舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司，座落于舒兰市经济开发区，1号厂房所有权证号Y000000190，他项权证号TX50000388，面积3200.62㎡；2号厂房所有权证号Y000000191，他项权证号TX10001320，面积1649.44㎡）。第1栋、第2栋厂房竣工时间为2013年11月30日。2014年10月21日取得产权证，2015年4月2日该2栋厂房被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司抵押到舒兰市中小企业信用担保有限公司。2013年8月2日被告给付原告工程款40万元、2013年9月15日给付原告工程款10万元、2013年11月28日被告给付原告工程款20万元、2015年4月10日被告给付原告工程款2万元，被告给付原告工程款总计72万元。第三栋厂房未建设。吉林正泰工程咨询有限公司出具的（2016）第231号舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司1号、2号厂房已完工工程工程造价司法鉴定报告鉴定结果：已完工程总造价129.2511万元。原告交纳鉴定费1.8621万元
另，被告杨景才系被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司股东，被告杨景才自认已付原告的工程款系被告杨景才个人的钱，个人财产与公司财产没有区分。
本院认为，原告沈雨博未经授权，既以吉林省北腾钢结构工程有限公司的名义与被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司签订的工程合同，亦未经被代理人追认，该合同对吉林省北腾钢结构工程有限公司不发生效力，原告沈雨博无建筑资质承揽该建筑工程违反相关法律、行政法规的强制性规定，原告沈雨博与舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司签订的工程合同无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”工程虽未验收，但被告已对第一、第二库房实际使用，并办理产权登记。被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司应给付实际施工人沈雨博工程款57.2511万元（已完工程总造价129.2511万元减去已付工程款72万元）。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”据此应按双方自认的竣工时间2013年11月30日的次日开始计算利息。《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告杨景才作为一人公司的股东，未能证明股东财产独立于公司财产，且自认个人财产和公司财产没有区分，即股东财产和公司财产混同。据此，被告杨景才应对所欠工程款承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条（五）、第五十八条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、原告沈雨博与被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司于2013年8月1日签订的工程合同无效；
二、被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司于本判决生效后十日内给付原告沈雨博工程款57.2511万元；并自2013年12月1日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；
三、被告杨景才承担连带责任；
四、驳回原告沈雨博其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费9800元、鉴定费18621元，由被告舒兰市晟琛石油机械配件制造有限公司负担、被告杨景才承担连带责任。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省吉林市中级人民法院。
审 判 长 关长征
审 判 员 王奇峰
人民陪审员 宁淑慧
二〇一七年五月八日
书 记 员 王红凤