四川省泸州市江阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）江阳民初字第2025号
原告向文春，男，生于1971年1月8日，汉族，住泸州市江阳区。
原告刘永富，男，生于1980年7月17日，汉族，住泸州市龙马潭区。
二原告的委托代理人罗才伦，四川盛树律师事务所律师。
二原告委托代理人ＸＸ，四川盛树律师事务所律师。
被告游正莲，女，生于1953年9月26日，汉族，住泸州市江阳区。
被告王梅，女，生于1976年8月10日，汉族，住泸州市江阳区。
被告王普，男，生于1986年11月29日，汉族，住泸州市江阳区。
三被告的委托代理人张金华，四川平通律师事务所律师。
三被告委托代理人许源，四川平通律师事务所实习律师。
原告向文春、刘永富与被告游正莲、王梅、王普建设合同分包合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员马东烈独任审判，公开开庭进行了审理。原告向文春及其委托代理人罗才伦、ＸＸ，原告刘永富的委托代理人罗才伦、ＸＸ，被告游正莲、王梅、王普及其委托代理人张金华、许源到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向文春、刘永富诉称，王宗正、被告王普将宜宾县横江镇“锦天府小区”工程的木工劳务发包给原告，双方在合同中约定，被告每月按工程进度85%向原告支付工程款。2014年3月16日，原告组织人员进场施工，被告不按合同约定支付工程进度款，导致2014年12月28日停工至今。施工初期，原告为被告垫付材料款321651元。故诉讼要求一、被告支付工程款1558955元，三被告在继承王宗正的遗产范围内承担支付责任；二、被告支付原告垫付的材料款321651元，三被告在继承王宗正遗产范围内承担支付责任；三、诉讼费由被告承担。
被告游正莲、王梅、王普辩称，王宗正系被告游正莲的丈夫，系被告王梅、王普的父亲；王宗正死亡后，原告无证据证明被告王梅、王普继承有遗产。合同中，所约定的单价过高。原告完成的工程总量为17429平方米，应当减去未拆模的工程量1228.13平方米，原告实际完成工程量为16172.17平方米，总价款为1957695.06元，被告代原告垫付工程进度款1902542元，租赁站的钢管、扣件等460419.5元，运费、材料款385785元和零星费用、材料计195772元，原告尚欠被告986913.44元。
经审理查明，2014年3月6日，原告与王宗正签订《单项工程承包合同》约定，王宗正将宜宾县横江镇“锦天府小区”的施工设计图及变更范围土建部分的人工工资（木工班组）分包给原告，承包范围：施工设计图及临时设施中关于木工的所有内容（含模板制作及安装工程、内外架的搭设及拆除工程、临时设施工程及零星工程、钢管刷漆等相关内容）；王宗正只提供塔吊，工程用材料（模板、钢管、木方）及其它劳务用工具和机械设备（圆盘锯、电钻、顶筒、丝杆、火钩、钉子、铁丝、拉片、套管、安全网、兜网、一次性摊销用周材等；原告需要用到的施工用电总线路的电缆、（箱与箱之间电缆）总配电箱、分配电箱、开关箱（箱内按施工用电规范设置开关及漏电保护器等）均由原告提供；开工日期2014年3月10日，竣工日期2014年11月10日，建筑面积23652.03平方米（以王宗正与业主结算实际面积为准），单价每平方米140元，总金额按王宗正与业主结算为准，原告根据王宗正的施工进度计划编制进购材料计划，不得因自身使用材料拖延影响正常施工，否则造成工期延误罚款每天1000元，王宗正必须保证施工材料正常供应，拖延材料则工期顺延，原告必须加强施工现场自己的材料采购与现场管理人员负责材料的上、下车及日常收发管理，进场材料必须按王宗正指定的地点堆放、堆码整齐，保证施工现场的整洁有序，原告采购的安全设施材料及部分木工生产用辅助材料等发票，如王宗正在竣工结算时需向业主提供，原告应及时向王宗正提供，主体完工一个月后，陆续拆除外架，若在一个月后不能拆除外架时，外架租金费用由王宗正承担，以及质量标准、付款方式、保修责任、施工质量安全要求、安全生产文明施工等。合同签订后，原告按约进场施工。2014年4月至5月，原告购得木方、层板、丝杆、松模板等材料价值321651元。王宗正也购买了部分材料。2015年1月，王宗正去世。2015年1月28日，经原告与被告王普结算确认，从开工至2015年1月28日，原告完成总工程量为17429平方米。原告要求被告支付尚欠工程款未果，向本院提起诉讼，要求一、被告支付已完成工程量17429平方米价款、负一层工程量价款，垫付材料款合计1558955元，三被告在继承王宗正的遗产范围内承担支付责任；二、被告支付原告垫付的材料款321651元，三被告在继承王宗正遗产范围内承担支付责任；三、诉讼费由被告承担。
另查明，被告游正莲系王宗正的妻子，被告王普、王梅系王宗正的子女。
诉讼中，原、被告对工程的总工程量、已付工程款进行核对，截止2015年1月28日，完成总工程量为17429平方米，已付工程款1895042元，未完成工程折价122003元。同时原告撤回对宜宾顺茂建筑工程有限公司的起诉。被告王普、王梅在诉讼中，向本院递交了《声明》表示自愿放弃对其父亲王宗正遗产的继承。
上述事实，有身份证复印件，户籍证明，《单项工程承包合同》，2014年4月木工班工程量清单、已经完成工作量清单，5月份进度单记录，2015年1月28日工程量单据，负一层平面图，11份收据，《荣钒销货清单》，建设工程施工劳务分包合同，工程承包合同，人工工资结算清单，工程造价说明，木工工资调查表，工资发放、工程垫费情况，工程量情况说明，拆模费用，汪正清、李真明、罗贤仁出庭作证，《声明》等为据，本院予以确认。
本院认为，一、本案诉讼主体。被告王普、王梅系王宗正的子女，王宗正死亡后，继承开始，但被告王普、王梅在诉讼中，向本院递交了《声明》明确表示放弃对其父亲王宗正遗产的继承，是对其继承权的处理，该行为有效，被告王普、王梅在本案中不承担民事责任。王宗正与被告游正莲系夫妻关系，其夫妻关系存续期间夫妻一方以夫妻名义所欠债务，应当按夫妻共同债务处理；夫或妻一方死亡，生存一方应当对婚姻关系存续期间的共同债务承担连带清偿责任；故游正莲系本案适格被告。二、本案合同的效力。原、被告未向本院举证其具有建筑劳务资质，故原告与王宗正所签《单项工程承包合同》无效，但工程价款应当结算。三、工程价款的确认。《单项工程承包合同》约定每平方米140元，原告完成工程量17429平方米，价款为17429平方米×140元=2440060元，减去未完成工程量价款122003元，工程总价款为2318057元，已支付工程款1895042元，尚欠423015元。四、关于原告购买的木方、层板、丝杆、松模板等材料价值321651元的问题。按照《单项工程承包合同》约定，王宗正只提供塔吊，工程用材料（模板、钢管、木方）及其它劳务用工具和机械设备（圆盘锯、电钻、顶筒、丝杆、火钩、钉子、铁丝、拉片、套管、安全网、兜网、一次性摊销用周材等；原告购买的木方、层板、丝杆、松模板等费用不属其承包的范围，应当由被告游正莲支付给原告。五、关于原告诉讼要求被告支付负一层工程量价款的问题。经原告与被告王普结算确认，从开工至2015年1月28日，原告完成总工程量为17429平方米，其所举的2014年4月、5月的工程量进度清单不足以证明属17429平方米外的工程，故本院确认负一层工程量已包含在总工程量内。原告诉讼要求被告支付负一层工程量价款的主张，缺乏事实依据，本院不予支持。六、关于合同的单价。合同中明确约定每平方米为140元，在双方履行合同过程中均按该标准执行，被告对单价的异议本院不予采信。对被告提出的其他异议，可另行主张。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十八条，《中华人民共和国民法通则》第六十一条之规定，判决如下：
一、被告游正莲于本判决生效之日起十日内一次性支付给原告向文春、刘永富工程款423015元及材料款321651元，合计744666元；
二、驳回原告向文春、刘永富的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费21725元，减半收取10862.5元，保全费4520元，由被告游正莲承担10144元，原告承担5238.5元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省泸州市中级人民法院。
审判员 马东烈
二〇一五年十二月三十日
书记员 杨羽峰