广东省佛山市南海区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤0605民初2542号
原告：成志气，男，1965年3月1日出生，汉族，住广东省佛山市南海区，。
委托诉讼代理人：朱天养，广东泰扬律师事务所律师。
委托诉讼代理人：朱晓敏，广东泰扬律师事务所实习律师。
被告：佛山市大斯装饰设计有限公司，住所地：广东省佛山市南海区桂城街道宝翠北路33号中海万锦东苑商业2栋14号铺，注册号：440682000326937。
法定代表人：邓婵娟。
被告：邓婵娟，女，1985年9月17日出生，汉族，住广东韶关市曲江区，。
被告：阙小斯，男，1984年9月18日出生，汉族，住广东省英德市，。
三被告共同委托诉讼代理人：田海波，广东引力律师事务所律师。
原告成志气与被告佛山市大斯装饰设计有限公司（以下简称大斯公司）、邓婵娟、阙小斯装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年2月27日立案后，依法适用简易程序，于同年4月10日公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人朱天养与三被告共同委托诉讼代理人田海波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告大斯公司签订的《佛山市室内装饰装修施工合同》；2.被告大斯公司退还装修押金4000元、返还装修款44170元；3.被告大斯公司支付违约赔偿金24800元；4.被告阙小斯、邓婵娟对上述债务承担连带清偿责任；5被告承担诉讼费。
事实和理由：原告为装修其所有的位于佛山市禅城区文庆路43号二座510房，于2015年3月1日与被告大斯公司签订了一份《佛山市室内装饰装修施工合同》、《佛山市大斯装饰设计有限公司室内装饰工程预算书》，双方约定：由被告大斯公司负责涉案房屋装修施工，材料由原告在被告大斯公司处选购，工程总造价100155.5元，折后价为75000元（七五折），2015年3月1日进场开工，工期为85个实际工作日，逾期每日支付20元违约金。2015年3月4日，原告依约向被告支付了装修首期款22500元，2015年4月14日，原告又向被告支付了装修二期款26250元。另外，原告还向被告支付装修押金4000元。装修工程由被告邓婵娟、阙小斯负责，装修款由被告邓婵娟收取。
被告大斯公司完成倒楼板、倒制楼梯两项工程后，因资金短缺，一直处于停工状态。原告就工期拖延问题多次找三被告交涉。被告提出因无资金施工需要再预借10000元来启动装修工程，三被告于2015年12月7日共同向原告出具《借据》，确认收到预借支工程款10000元，并保证两天内进行泥水项目施工及承担相关责任等。三被告收到该款项后，仍旧未能进场施工。经原告反复交涉，2016年1月29日，被告二和被告三共同向原告出具《承诺书》，确认装修本应于2015年5月31日完工，因被告大斯公司资金断裂导致装修拖延至今未完成，由被告负全部责任，需赔偿10000元给原告，并保证在2016年4月6日前完工，如仍有迟延每日需支付80元的迟延费用及承担相关责任等。但三被告后来去向不明，再也无法联系。原告为减少损失，于2016年8月6日另行委托他人装修房屋，约定60个工作日即于2016年10月8日完成全部装修工程，实际于2016年11月底完工。原告认为，原告与被告大斯公司签署的《佛山市室内装饰装修施工合同》已不具备履行条件且被告构成根本违约，依法应当予以解除。原告先后三次向被告支付装修工程款共计58750元，被告仅完成倒楼板、倒制楼梯两项工程，根据《佛山市大斯装饰设计有限公司室内装饰工程预算书》第五项其他工程中的6、7小项，该二项工程预算造价为19440元，按七五折计算造价为14580元，因此，被告大斯公司应退还装修款44170元（58750元-14580元）及装修押金4000元。根据三被告出具的承诺书，被告应赔偿此前拖延费用（违约金）10000元，并应按每日80元的标准承担2016年4月7日到2016年10月8日期间的迟延费用14800元（80元×185天），合计应向原告支付违约金24800元，被告阙小斯、邓婵娟应按承诺对本案债务承担连带责任。
三被告共同辩称，同意解除合同，但不同意原告其他诉讼请求。被告除了做完倒楼板和倒制楼梯外，还完成了《佛山市大斯装饰设计有限公司室内装饰工程预算书》中第二项中第3点的厨房防水、第三项第4点的卫生间防水、第四项第1、2、4-12点工程、第五项第3点拆墙工程。因此原告主张被告退回多支付的装修工程款及押金缺乏依据。原告主张的违约金过高，应予以减少。与原告形成装修合同的相对方为被告大斯公司，被告邓婵娟虽然收款，但是其是作为大斯公司法定代表人收款，被告邓婵娟、阙小斯向原告出具承诺书也是代表大斯公司的职务行为，故原告无权要求被告邓婵娟、阙小斯承担责任。
当事人围绕其诉讼请求及主张的事实依法提供证据材料，对双方均无异议的证据材料本院予以确认，并附卷佐证。三被告对原告提供的现场照片有异议，认为是原告单方面拍摄，不能证明被告实际完成的工程量情况。经审查，被告作为施工方，其停工后与原告多次进行协商，其并未提供停工时现场照片予以反驳，本院确认该证据的证明力。被告对原告提供的原告与案外人签订的工程预算表和收据有异议，认为与本案无关。经审查，原告与案外人重新签订装修合同进行施工，在被告不能提供反驳证据证明该预算表中工程其已完成施工的情况下，本院确认该二组证据的证明力。
本院经审理认定事实如下：
被告大斯公司为有限责任公司，法定代表人为被告邓婵娟，被告阙小斯与被告邓婵娟为夫妻关系。2015年3月1日，原告（发包方，甲方）与被告大斯公司（承包方，乙方）签订一份《佛山市室内装饰装修施工合同》，约定：装修施工地点为科秦君御华庭2-510房；住房结构为复式，施工面积40平方米；工期85个实际工作日，2015年3月1日开工；甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续；由于甲方原因导致延期开工或停工，每逾期一天甲方支付违约金20元给乙方，由于乙方原因逾期完工的，每逾期一天乙方支付违约金20元给甲方；预算一口价总价75000元包，签订合同当天甲方支付首期30%即22500元，倒楼板完工三天内支付二期35%即26250元，木工油漆进场前支付三期30%22500元，验收合格三天支付尾款5%即3750元，增加工程项目在签订《施工内容变更单》时按实际收取。同日，双方还签订一份《佛山市大斯装饰设计有限公司室内装饰工程预算书》，约定人工材料预算价，工程总造价为100155.5元，其中第二项3点厨房防水处理人工450元、材料700元，第三项4点卫生间防水人工324元、材料504元，第四项水电工程第1点安装总箱人工350元、材料450元，第2点安装弱电箱人工200元、材料120元，第4点插座人工1560元、材料1800元，第8点空调等专线插座人工440元、材料600元，第9点水位安装排污管人工56元、材料92元，第10点水位安装排水管人工560元、材料560元，第11点空调安装排水管人工280元、材料200元，第12点厨房、卫生间暗藏排水管人工1330元、材料1140元，第五项其他工程第3点拆墙人工455元，第6点倒楼板人工6240元、材料10080元，第7点倒制楼梯人工1560元，材料1560元，工程总造价按折后75000元计算。
2015年3月4日，被告大斯公司出具收据，确认收取原告支付的首期款22500元。2015年4月14日，被告大斯公司出具收据，确认收取原告支付的二期款26250元。庭审中，被告确认另收取原告押金4000元。
2015年12月7日，被告阙小斯作为借款人向原告出具借据，确认预借工程款10000元，大斯公司在收取该款后两天内进行泥水项目施工，如两天内无法施工，可无条件要求退还10000元，并要求相应延误损失，如大斯公司不按条件执行，阙小斯有相等还款责任，被告阙小斯同时在该收据上确认已转账收取了10000元。
2016年1月29日，被告邓婵娟、阙小斯向原告出具承诺书，承诺本应在2015年5月31日完工，因大斯公司资金断裂导致拖延，大斯公司负全部责任，所以大斯公司需支付赔偿款10000元给原告，同时承诺在2016年2月27日泥水项目进场施工，2016年4月6日完成全部项目，大斯公司务必按进度施工，如再拖延将另外收取延迟费80元/日，并追究相关违约责任。
根据原告提供的现场照片，楼板和楼梯已完工，现场有部分电线管道。2016年8月6日，原告与案外人签订一份装饰工程合同书，其中装饰工程预算表中包括了墙面地面防水、配电箱安装、弱电箱安装、开关插座安装、给水、排水管安装等，预算总价53264.7元，优惠价50000元。合同签订后，案外人完成了涉讼房屋的装修。
2017年2月27日，原告提起本案诉讼。
本院认为，原告成志气与被告大斯公司于2015年3月1日签订的《佛山市室内装饰装修施工合同》为双方当事人真实意思表示，内容未违反法律强制性规定，为合法有效合同，对双方当事人均具有法律约束力。原告主张解除合同，被告也同意，本院对原告解除合同的诉讼请求予以支持。合同解除后因合同取得的财产应予返还，原告主张被告大斯公司返还押金4000元合法合理，本院也予以支持。
被告作为施工方，因其自身资金问题停工，其应在停工后积极向原告主张结算，提供施工资料，但本案中，被告既未能提供任何施工资料，以证明其实际已完成工程量，也未能提供照片等证据证明停工时施工现场状况，应承担举证不能法律后果。原、被告均确认被告已完工项目为倒楼板、倒制楼梯，该二项工程的总工程款为19440元（6240元＋10080元＋1560元＋1560元）。其它被告主张已施工但原告不确认的工程，本院分析如下：一.厨房防水和卫生间防水部分。该二项工程属于隐蔽工程，按合同约定，原、被告对隐蔽工程应办理检查与验收手续，但被告未能提供该方面的证据材料，另考虑到该二项工程也属于泥水工项目，被告在2016年1月29日出具承诺书还约定泥水工在2016年2月27日进场施工，但此后被告并未再进场施工，而原告在2016年8月6日另行委托第三方施工时，也约定地面防水需做24小时蓄水试验，故本院采信原告的意见，认定该二项工程被告并未施工。二、水电工程部分。1.安装总箱和安装弱电箱部分，该二项工程属于水电施工最后阶段，但根据原告提供的照片，现场电线并未安装完毕，考虑原告在2016年8月6日另行委托第三方施工时，预算表中包含了电箱安装和弱电箱安装，本院也采信原告意见，认定该二项工程被告并未施工。2.插座部分，该工程布线属于电路安装最初阶段，根据原告提供的现场照片，发现现场有电线走线和部分线管，表明被告确实已进行了线路走线，但现场照片看出，插座面板确实并未安装，考虑原告另行委托第三方施工的预算表中也仅包括插座面板，综合本案实际情况，本院酌情确认该部分被告已施工的款项为3120元（1560元＋1800元－240元）。3.专线插座工程。该工程属于电路安装最后部分，在被告未举证证明已施工的情况下，本院采信原告主张，认定该工程被告并未施工。4.水位安装工程。被告并未举证证明已实施该部分工程，特别是被告主张做了厨房、卫生间排水管，但考虑厨房、卫生间的防水处理并未做，而在防水未做的情况下是不可能先做该二处的排水管工程，故被告的陈述并不可信，而原告在2016年8月6日另行委托第三方施工时预算表中已包含了给水、排水管的安装，本院采信原告主张，认定该部分工程被告并未施工。三、其他工程中拆墙工程。考虑拆墙属于室内装修的最先做的部分本程，而原告提供的现场照片也未反映现场有墙体未拆，本院采信被告意见，认定该部分工程被告已完成，工程款为455元。综上，本院认定被告已施工的工程折后结算款为17234.45元[（19440元＋3120元＋455元）÷100155.5×75000元]。
本案因被告大斯公司资金问题停工，停工后被告先预支工程款，后又做出施工承诺，但其并未能复工做完剩下装修工程，被告大斯公司构成违约，理应退还多收工程款给原告，被告辩解无需退还工程款意见本院不予采纳。经核算，本案中被告大斯公司应退回工程款41515.55元（58750元－17234.45元）予原告，原告请求44140元理据不足，超出部分本院不予支持。被告大斯公司作为违约方，应对合同解除承担违约责任，结合被告邓婵娟、阙小斯在2016年1月29日作出承诺时，已同意支付赔偿金10000元，再考虑到其在承诺后仍未复工，本院酌情确定被告大斯公司在本案中承担的违约金为15000元（75000元×20%）。原告在被告大斯公司于2016年1月29日作出承诺后并未按承诺复工的情况下，理应积极采取补救措施，但其直到2016年8月6日才委托第三方施工，对损失扩大有一定责任，原告请求被告大斯公司支付违约金24800元过高，超出部分本院不予支持。被告邓婵娟作为大斯公司法定代表人，收取原告工程款，其并未举证证明收款后已将款项支付于大斯公司账户，被告阙小斯与其为夫妻关系，阙小斯在停工后以个人名义向原告预支工程款10000元，后二人又向原告作出承担违约责任的承诺，表明被告邓婵娟、阙小斯已以自然人身份参与涉讼工程施工，原告请求两被告对被告大斯公司的债务承担连带清偿责任合法合理，本院依法予以支持。被告邓婵娟、阙小斯主张是以大斯公司职员身份参与涉讼工程与事实不符，本院对该两被告辩解不应承担本案责任的意见不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十三条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、解除原告成志气与被告佛山市大斯装饰设计有限公司于2015年3月1日签订的《佛山市室内装饰装修施工合同》；
二、被告佛山市大斯装饰设计有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内退还押金4000元、装修款41515.55元，合计45515.55元予原告成志气；
三、被告佛山市大斯装饰设计有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金15000元予原告成志气；
四、被告邓婵娟、阙小斯对上述第二项、第三项判决确定的债务承担连带清偿责任；
五、驳回原告其他诉讼请求。
当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案适用简易程序结案，案件受理费减半收取812.13元（原告已预交），由原告负担155.69元，三被告负担656.44元。
原告向本院预交的受理费656.44元，在本判决生效后经原告提出书面申请，本院予以退还。
被告佛山市大斯装饰设计有限公司、邓婵娟、阙小斯应于本判决生效后七日内向本院交纳案件受理费656.44元，逾期，本院将依法强制执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
审判员 朱道春
二〇一七年四月二十八日
书记员 黄晓璇