湖南省长沙市雨花区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘0111民初3064号
原告：王赞成，男，1978年3月12日出生，汉族，住湖南省长沙市雨花区。
委托诉讼代理人：李小华，湖南红雨律师事务所律师。
被告：湖南金信房地产开发有限公司，住所地湖南省长沙市雨花区湘府中路9号。
法定代表人：黄荣兴，董事长。
委托诉讼代理人：陈定杰，男，1957年5月5日出生，汉族，系湖南金信房地产开发有限公司总经理，住浙江省温州市龙湾区。
委托诉讼代理人：熊卫东，男，1972年10月22日出生，汉族，系湖南金信房地产开发有限公司法律顾问，住湖南省长沙市雨花区。
原告王赞成（以下简称原告）诉被告湖南金信房地产开发有限公司（以下简称被告）商品房销售合同纠纷一案，本院于2016年5月24日立案后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2016年7月21日公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人李小华，被告委托诉讼代理人陈定杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出的诉讼请求为：1、请求判令被告向原告支付逾期办理房屋权证违约金（从2014年4月24日起暂计算至2016年5月1日止为53171元，2016年5月1日至实际办好之日据实计算）；2、请求判令被告承担本案诉讼费。事实和理由：原、被告签订《商品房买卖合同》，原告购买被告开发的融程花园酒店项目的房屋，被告未按合同约定为原告办理好房屋所有权证。原告认为，原、被告签订的合同系双方真实意思表示，合法有效，被告擅自变更规划，造成无法办理房屋所有权证，应当按合同约定向原告支付逾期办证的违约金；原告对涉案房屋的逾期办证已提起过诉讼，法院已依法判令被告支付原告前段逾期办证的违约金；希望被告采取积极措施，为原告早日办理好房屋所有权证。
被告辩称，目前办理栋证的资料已“进窗”，被告承认逾期办证违约金在合同中有约定，请求法院酌情处理；逾期办证的原因是因为国土证上登记的土地用途为商业用地，而预售许可证上批准预售的建筑面积变更为部分商业和部分住宅，改变了土地性质，导致土地证和房产证的用地性质不一致，故责任不在被告。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2009年3月11日，原告作为买受人与被告作为出卖人签订一份《长沙市商品房买卖合同》，合同约定：买受人购买出卖人开发的位于长沙市××路××号融程花园酒店项目中第1幢N单元1022号房，房屋总价房款为742611元；出卖人应当在2010年10月1日前将经验收合格并符合本合同附件三所约定的装饰、设备标准的商品房交付买受人使用；出卖人应在商品房交付使用后720日内，完成该幢商品房的初始登记，初始登记后60日内办妥买受人的房屋所有权证，办妥房屋所有权证后180日内办好土地使用权证；如因出卖人的责任，致使买受人未能在约定期限内办理上述登记或手续，买受人不解除合同，自本合同规定期限的第二天起至实际办妥登记之日止，出卖人按日向买受人支付万分之一的违约金。
上述合同签订后，原告按照约定支付了购房款，被告未按照约定办理房屋所有权证。2014年4月24日，原告向本院提起诉讼，要求被告支付自2012年12月1日起至2014年4月23日止的逾期办证违约金。2014年7月21日，本院作出判决，判决被告按原告已付房款的日万分之一的标准支付上述期间的逾期办证违约金。被告不服上述判决，并以其不构成违约为由上诉于长沙市中级人民法院，该院二审判决驳回被告上诉，维持原判。此后，被告一直未办妥涉案房屋的所有权证。
2016年5月24日，原告再次诉至本院，请求判如所请。
在本案诉讼中，被告另提供如下证据：
一、涉案项目的国土证和商品房预售许可证复印件，拟证明逾期办证的原因系长沙市房产局，被告不应承担逾期办证的责任，国土证上登记的土地用途为商业用地，而预售许可证上批准预售的建筑面积变更为部分商业和部分住宅，改变了土地性质，逾期办证的责任不在被告。
二、湖南省优化经济发展环境办公室文件复印件，拟证明被告将办证事宜向有关部门进行投诉，要求解决房产办证遗留问题。
三、湖南省人民政府办公厅《关于支持解决融程花园酒店有关问题的情况汇报》复印件，拟证明被告将办证事宜向政府反映，省政府召开职能部门会议，要求尽快解决办证事宜，逾期办证的责任不在被告方，被告一直向政府反映情况。
四、建设工程施工许可证、建设工程规划许可证、长沙市规划信息服务中心容量指标核查表、建筑工程消防设计审核意见书、分部工程质量验收记录的复印件，拟证明被告开发的涉案项目都是依法办理，五证齐全。
原告的质证意见为：
对证据一的“三性”和证明目的不予认可，如果系房产部门擅自将商业用地变更为住宅，被告拿到预售证后应当第一时间要求房产部门更正登记进行补救，而不是继续将房屋向原告进行销售，被告未提交逾期办证系预售许可证错误所致的其他证据，同时，被告在上次诉讼中已明确不能及时办证是容积率超标及其他的违章建筑所致，故该份证据与本案无关，也不能达到被告的证明目的。
对证据二的“三性”和证明目的不予认可，该份证据系被告自己制作后向相关部门提交，而相关部门出具的文件只能证明收到被告的投诉信函，该份证据不能达到被告的证明目的。
对证据三的“三性”和证明目的不予认可，该份证据根本未提到被告不能为原告办证系相关部门登记错误所致，反而提到了被告将容积率从7.47变到8.33，且被告存在其他的违规违法行为，要求相关部门对其进行追究，故该份证据不能达到被告的证明目的。
对证据四的“三性”和证明目的不予认可，被告擅自将容积率从7.47变更为8.33，且被告未按时进行竣工验收备案，说明被告不能及时办证系其自身原因所致，与相关部门无关。
本院认为，原、被告签订的《长沙市商品房买卖合同》，系双方真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效，双方应严格按照约定履行各自的权利义务。
被告提供的商品房预售许可证上批准预售的建筑面积虽载明为住宅和商业，但被告不能以此证明房屋产权管理部门改变了土地用途，也无任何证据表明涉案房屋的产权证不能办理系因预售许可证与国土证的土地用途不一致所致。被告提供的湖南省人民政府办公厅《关于支持解决融程花园酒店有关问题的情况汇报》，只能证明政府相关部门就涉案项目的规划变更、容积率增加后的费用补缴及办证等遗留问题进行协调处理，并未提及涉案项目的逾期办证系相关职能部门过错所致，不能作为被告免于承担逾期办证责任的依据。被告提供的其他证据，与本案并无关联，无法达到被告的证明目的，故本院对此均不予采信。
被告逾期交房的违约事实，已经二审生效判决予以认定，该生效判决支持了原告主张的截止2014年4月23日的逾期交房违约金，因被告在此后仍未办妥涉案房屋的权属证书，应继续承担逾期办证的违约责任。截止2014年4月23日的逾期交房违约金系按日万分之一的标准计算，如本案继续按该约定标准计算，将导致违约金过分高于逾期办证给原告造成的损失，为充分平衡双方的权利义务，并依被告申请，本院依法将违约金计算标准调整为日万分之零点六五，以原告已付房款为基数，自2014年4月24日起算，计算至被告将办理涉案房屋权属证书所需全部资料提交至房屋产权登记机关之日止。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告湖南金信房地产开发有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告王赞成逾期交房违约金（以742611元为基数，按日万分之零点六五的标准，自2014年4月24日起算，计算至被告将办理涉案房屋权属证书所需全部资料提交至房屋产权登记机关之日止）；
二、驳回原告王赞成的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉受理费1129元，由被告湖南金信房地产开发有限公司负担
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审 判 长 张建国
人民陪审员 曹群湘
人民陪审员 朱利人
二〇一七年四月二十七日
书 记 员 唐梦苑
附：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。