甘肃省兰州市七里河区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）甘0103民初806号
原告罗志俊，男，1960年11月14日出生，汉族，住甘肃省兰州市七里河区。
被告：甘肃润银房地产开发有限公司，住所地兰州市城关区。
法定代表人：叶炜，该公司执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人：高晓明，男，1969年10月18日出生，汉族，系该公司员工，住兰州市七里河区。
原告罗志俊与被告甘肃润银房地产开发有限公司（以下简称润银公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2018年1月30日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告罗志俊，被告润银公司的法定代表人叶炜、委托诉讼代理人高晓明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
罗志俊向本院提出诉讼请求：1.判令被告根据合同约定履行房屋交付义务。被告交付房屋时提供包括但不限于以下房屋大达到交付条件的《竣工验收备案表》《建设工程质量认定证书》《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》《实测面积登记表》；2.判令被告支付违约金48313.20元，违约金计算期间暂由《商品房买卖合同》中第八条约定的交房日后的第二日，即2016年11月1日计算至2018年1月30日，并判令被告按购房价款的万分之二继续支付2018年2月1日至房屋实际交付之日的违约金；3.判令被告支付原告自2016年10月5日至2017年7月期间预定、采购装修原材料以及支付装修公司定金等开支共23200元的利息，损失177.34元；4.本案的全部诉讼费、保全费、鉴定费等由被告承担。事实与理由：原告于2015年12月26日在被告售楼处与被告签订了《商品房买卖合同》（合同编号2015预42909），由原告购买被告开发的润银第一城第23幢1单元1104号商品房一套，建筑面积共92.40㎡，总价款529729元。《商品房买卖合同》第八条约定被告应于2016年10月31日向原告交付经分期综合验收合格的商品房。至今被告一直没有向原告出具确定房屋达到交付条件的《竣工验收备案表》、《建设工程质量认定证书》、《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》及实测面积登记表。《商品房买卖合同》第九条约定被告逾期交房超过90日，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自2016年11月1日起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之二的违约金。现认为被告为了自身的利益，掩饰违约的事实，减少违约金的承担，不是积极履行合同以便使房屋达到交付条件，而是于2017年10月25日单方出具了《交房通知》，并在交房通知中单方声明被告承担违约责任的终止日为2017年10月25日。被告的这种行为已经严重侵害了原告的合法权益，原告多次找被告协商要求被告向原告出具确定房屋达到交付条件的《竣工验收备案表》、《建设工程质量认定证书》、《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》及实测面积登记表未果。为维护其合法权益，督促被告依法全面、适当的履行合同，特提起诉讼。
润银公司辩称，原告诉称与事实不符。其公司开发承建的润银项目，根据相关法律条例，于2017年10月23日通过竣工验收，达到交付条件，遂于2017年10月24日通过电话、短信、快递等方式通知原告交付房屋。因其超过合同约定迟延300余天交付房屋，故其公司愿意赔付原告逾期交房违约金。现原告的诉讼请求缺乏事实理由，其不予认可，对2017年10月25日以后的违约金其无义务承担。
本院经审理认定事实如下：2015年12月26日，罗志俊（买受人）与润银公司（出卖人）签订了《商品房买卖合同》(合同编号2015预44383)，合同约定：罗志俊购买润银公司开发的润银第一城第23幢1单元1104号商品房一套，建筑面积92.40㎡、总价款529729元。关于违约责任合同约定，出卖人应当在2016年10月31日向买受人交付经分期综合验收合格的商品房；出卖人如未按合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，自合同规定最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之二的违约金，合同继续履行；关于基础设施、公共配套建筑即水、电、暖气、通信、燃气等配套管线设施在房屋交付时按约定安装到户或预留接口，具备报装条件，如果在规定日期内未达到使用条件，非出卖人自身原因导致上述基础设施在商品房交付后不具备使用条件或未能投入使用的，出卖人不承担责任。合同签订后，原告依约于2015年11月27日交付购房款529729元。截至2016年10月31日合同约定的交房时间，被告润银公司未能依约交付验收合格的房屋。
2017年9月18日，由建设单位甘肃润银房地产开发有限公司、勘察单位核工业天水工程勘察院、设计单位北京市工业设计研究院有限公司、监理单位兰州华铁工程监理咨询有限公司、施工单位甘肃第一安装工程有限公司五家单位组成的验收组对润银第一城进行评查验收，2017年10月23日五家单位作出单位工程质量竣工验收记录，结论为合格。润银公司即通过短信方式通知罗志俊于2017年10月25日交付房屋，告知自当日起连续7天办理入住手续。罗志俊拒绝领取了房屋钥匙。现原告以要求支付自2017年10月26日起至符合交房条件之日违约金为由提起纠纷。
另查明，2017年4月6日，被告润银公司与甘肃中石油昆仑燃气建安投资有限公司签订了《壁挂炉居民用户燃气管道安装施工合同》（甘昆建安施工合字17162号），合同约定：工程地址为兰州市七里河区西津西路409号（润银第一城）；工程内容为居民用户壁挂炉燃气管道安装；工期自2017年6月20日至2017年9月20日；合同签订后15个工作日一次性付清工程款。合同签订后，被告润银公司于2017年4月19日以银行转帐形式支付管道安装费868000元（兰州银行，票号31306232）。后因管道铺设路段牵涉地铁建设，致使该项工作未能依约按时完成，但润银公司预留有燃气接口。
本院认为，依法成立的合同受法律保护。本案中，原告罗志俊与被告润银公司签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，原被告应严格依照合同约定履行各自的义务。合同签订后，原告依约履行了交纳房款义务，但被告却未能按合同约定的时间于2016年10月31日向原告交付经分期综合验收合格的商品房，直至2017年10月23日验收通过，构成违约，被告认可违约事实并承诺按合同约定承担自2016年11月1日至2017年10月25日交房期间的违约金。
关于原告所诉被告未能提供《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》及实测面积登记表致使房屋不能交付的问题，本院认为，被告虽未提供”二书””一表”，但由五家单位联合组成的验收小组出具的单位工程质量竣工验收记录已充分表明本案所涉工程质量合格，达到交付条件，且该”二书””一表”并非房屋交付的必要条件，亦不影响房屋的功能使用。另实测面积登记表系房管部门在审核签发产权证时应做的工作，系房屋交付后在办理产权证过程中的后续工作，与房屋是否达到交付条件无任何因果关系。关于原告所诉燃气未通的问题，经查，被告已于2017年4月6日签订了燃气管道安装施工合同并付清了管道安装费868000元，之所以未能在交付房屋时达到通气点火条件，是因管道铺设路段牵涉地铁建设所致，加之被告已依约预留有燃气接口，已完成合同约定的义务。故原告的上述诉求于法无据，本院不予支持。
综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条规定，判决如下：
驳回罗志俊的诉讼请求。
案件受理费1108元，减半收取计554元，由罗志俊负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。
审判员 吴玉学
二〇一八年六月二十六日
书记员 柳 晶
??
??
??
??
1