连云港市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏0706民初1052号
原告：邱苏元，男，1972年8月9日生，汉族，住江苏省灌云县。
原告：丁海艳，女，1975年12月1日生，汉族，住江苏省灌云县。
两原告共同委托诉讼代理人：罗华林、周涛，江苏顺维律师事务所律师。
被告：连云港香溢诺泰置业有限公司，住所地连云港市新海新区玉兰路香溢馥园售楼处。
法定代表人：赵卫东，该公司董事长。
委托诉讼代理人：郭中方，江苏田湾律师事务所律师。
委托诉讼代理人：卢帅，江苏田湾律师事务所律师。
原告邱苏元、丁海艳与被告连云港香溢诺泰置业有限公司（以下简称香溢诺泰公司）商品房买卖合同纠纷一案，本院于2017年2月10日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告邱苏元和丁海艳的委托诉讼代理人罗林华、周涛、被告香溢诺泰公司的委托诉讼代理人郭中方、卢帅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告邱苏元、丁海艳向本院提出诉讼请求：1、判令被告向二原告支付逾期交房违约金2138元，逾期办证违约金6681.24元，共计8819.24元；2、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2014年8月20日，原、被告签订了《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的香溢馥园第2#2单元2－1301室，被告于2016年8月30日前，将符合合同约定的商品房交付给原告。原告按约向被告支付购房款项。被告未按时交房，直到2016年10月1日才向原告交付房屋。且交房后60日内未完成约定的产权证的相关义务。依据双方签订的商品房买卖合同，被告应按约定支付逾期交房违约金，但被告并未支付。为保护原告合法权益，特诉至法院，请求支持原告诉讼请求。
被告香溢诺泰公司辩称：涉案房屋交付时间和产权登记资料备案时间依法应当顺延，答辩人不存在违约情形，原告诉讼请求没有事实和法律依据。涉案房屋因中、高考期间停工及业主要求消防管道改造导致工期延误。合同期间，因中、高考每年各需要停工6天，这是市环保局要求的，为了公共利益需要而下达的停工。根据商品房买卖合同第八条第二款第3项政府或相关部门为了公共利益需要而下达的停工通知，应据实顺延。另外，香溢馥园1－6#楼第14、15层消防管道早在2016年3月已施工完毕、符合设计规范并经消防部门初验合格，但在2016年3月下旬，很多业主以消防管道影响美观，可能存在噪声和渗水为由，要求答辩人改造消防管道位置和阀门方向，答辩人最初拒绝改造，业主多次以电话、当面投诉、向苍梧晚报反映等方式向消防部门、建设部门、新闻媒体投诉，消防、建设部门分别派人到现场检查后均认为消防管道符合设计规范，不存在违法设计或施工情形。为了满足业主要求、减少负面影响，答辩人不得不自掏腰包，委托设计单位变更设计，按照业主的要求进行改造。整个消防管道改造事件从2016年3月中下旬到11月9日申报消防验收持续7个多月，其中仅管道改造施工一项耗费100天时间。消防管道变更设计、拆除、重新铺设及调试是因业主原因引起的，消防管道的改造直接导致答辩人在香溢馥园1－6#楼于2016年3月就已完工的情况下，一直拖到11月9日才申报消防验收、12月7日完成竣工验收备案手续。由于消防管道改造并非答辩人原因引起的，涉案房屋交付及办证时间应当予以顺延。从2016年4月1日到2016年11月9日，顺延时间为223天；仅考虑中、高考期间停工和消防管道改造施工因素影响，至少应当顺延118天。根据双方签订的《商品房买卖合同》第八条和第十五条规定，答辩人应在2016年8月30日前完成竣工验收备案手续并交付房屋，同时应在商品房交付使用后60日内向产权登记机构提交需由答辩人提供的资料以便配合原告办理产权登记。如前所述，交房及办证时间顺延118天，即答辩人只要在2016年12月26日前具备房屋交付条件、2017年2月24日前向产权登记部门提交需由答辩人提供的产权登记资料就不应视为逾期交房或办证。涉案房屋在顺延的交付时间内具备交付条件和办理产权登记的条件，答辩人已履行交付通知义务、原告也已接收房屋，对于原告因自身原因怠于行使权利导致未能及时上房或者办理产权证的，应当由原告自行承担相应的法律后果。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。
本案当事人围绕诉讼请求依法提交了商品房买卖合同、完税证明等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。
本院经审理认定事实如下：2014年8月20日，原告邱苏元、丁海艳（买受人）与被告香溢诺泰公司（出卖人）签订《商品房买卖合同》，双方约定：买受人购买出卖人开发位于新海新区玉兰××、××东××香××＃楼××单元××室房屋，总价668124元。第八条交付期限：出卖人应当在2016年8月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经竣工验收备案并符合合同约定的商品房交付买受人使用。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起15日内告知买受人的；2、遭遇到对本地区有普遍影响的疾病、洪涝、台风等自然和社会因素影响，应据实顺延；3、政府或相关部门为了公共利益需要而下达的停工通知，应据实顺延。第九条出卖人逾期交房的违约责任：除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期不超过30日，自本同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。（2）逾期超过30日后，买受人有权解除合同。……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房款的万分之一（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。出卖人应当在商品房交付使用（建设工程验收合格方可交付使用，具体细则请参照《建设工程质量管理条例》第六十条规定）后60日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料提交产权登记机构备案。如因出卖人的责任，导致本条约的上述手续不能在规定期限内办理的，买受人不退房，出卖人按已付房价款的1%向买受人支付违约金。合同还就双方其他权利义务作了约定。
合同签订后，原告实际交纳了购房款668658元。2016年8月18日，被告向原告邱苏元发出《交房通知书》，告知其所购买的2-2-1301室已经验收合格，具备交付使用条件，于2016年8月24日前办理交房手续。此后，原告于2016年10月1日办理房屋交接手续，接收涉案房屋。
另查明，2016年3月份，因涉案小区1－6#楼的消防管道及阀门设计在1－6#楼14、15层业主门外公共区域，部分业主要求进行消防管道改造，与开发商发生争执。2016年3月23日的《苍梧晚报》报道了《香溢馥园小区消防管道引争议》。2016年5月被告委托设计单位变更原设计方案，重新设计第14、15层室内消防管道及阀门位置和方向。
2016年6月13日，被告向施工单位下发关于1－6#楼14、15层消防管道拆除更改走向的建设单位联系单。被告提供的涉案小区的施工单位江苏信拓建设（集团）股份有限公司香溢馥园项目部出具的江苏信拓建设（集团）股份有限公司工程联系单载明：工程名称：香溢馥园住宅小区工程。建设单位：连云港香溢诺泰置业有限公司；抄送单位：德清县建设监理有限公司。工程联系内容：根据贵单位2016年6月13日下发的建设单位联系单（关于1－6#楼14、15层消防管道拆除更改走向的建设单位联系单），目前我公司承包的消防工程施工已进入扫尾、调试阶段，各消防管道已进行试水保压，现贵单位要求我方进行消防管道拆除更改走向，我公司提出以下要求：一、工期延期110天。1、消防管道系统保压水放完计三天；2、管道更改施工（因管道井操作空间狭小，防火门及墙体需全部拆除；材料需人工搬运等造成施工困难）一个单元需10天，共计10个单元，需100天；3、消防管道保压调试7天；二、变更费用：1、管道试压调试费用按两次计费；2、拆除及材料设备搬运按一个单元贰万伍仟元计，二次安装按合同的计费标准结算。建设单位签收人及时间栏载明“胡宗英2016.6.13.”；监理单位意见栏载明：1、情况属实；2、工期同意顺延100天；3、产生的费用请建设单位审定。监理单位项目部（章）处有“德清县建设监理有限公司驻地监理部”印，相关负责任人处：有许其怀签名、时间2016年6月14日。建设单位意见：1、情况属实；2、工期顺延同意监理意见。顺延100天；3、拆除及材料设备搬运等费用按贰万元一个单元，其它费用同意按项目部要求结算。建设单位项目部（章）处盖有“连云港香溢诺泰置业有限公司工程部”章，相关负责人签名，时间2016年6月15日。施工单位签收人于2016年6月15日签收。
2016年11月9日被告申请消防验收，2016年11月29日涉案小区楼房通过消防验收。
被告在进行消防管道改造前并未告知原告消防管道改造会延期交房。
再查明，涉案房屋所在2#楼于2016年12月7日取得《建筑工程竣工验收备案表》，具备双方合同第八条约定的交付条件。2017年1月13日，原告在被告提供的《<香溢馥园>不动产证领取登记表2#楼》上签字领取分户图、宗地图、首次证明单、土地匹配单、合同、发票等材料。
本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行各自的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原告依约支付了全部购房款，被告未能在合同约定的2016年8月30日前交房，被告已构成违约，应当承担支付违约金的法律责任。关于逾期交房的天数，原告于2016年10月1日接收涉案房屋，故逾期交房的天数，自2016年8月31日至2016年10月1日，共计31天。根据合同约定，从合同约定的最后交付期限的第二天起到实际交付之日止，被告应按日向原告支付已交房价款的万分之一的违约金2072.84元（668658元×31天×0.1‰/天）。合同第十五条约定，出卖人应当在商品房交付使用（建设工程验收合格方可交付使用，具体细则请参照《建设工程质量管理条例》第六十条规定）后60日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料提交产权登记机构备案。如因出卖人的责任，导致本条约的上述手续不能在规定期限内办理的，买受人不退房，出卖人按已付房价款的1%向买受人支付违约金。原告于2016年10月1日接收涉案房屋，被告于2017年1月13日才通知原告领取相关办理产权证书材料，已经超过合同约定的60日，被告亦未提供证据证明其已经履行了合同第十五条约定的义务，故被告应支付原告逾期办证违约金6686.58元（668658元×1%）。
关于中、高考期间是否构成合同约定的据实延期交房和产权登记资料情形的问题。本院认为，每年的中、高考均为6月上、中旬，这是众所周知的事实，被告在与原告签订《商品房买卖合同》时，应当考虑到中、高考对商品房交付所产生的影响，即已在被告的可预见范围内，故本院对被告的该辩称意见不予采信。
关于涉案小区1－6#楼的14、15层消防管道改造是否构成合同约定的顺延交付房屋和产权登记资料的情形问题。本院认为，涉案小区1－6#楼的14、15层消防管道改造不构成合同约定的据实延期交房情形。理由：14、15层消防管道的设计是否合理，均应在被告的预料之中；原告要求改造并不说明其同意被告延期交房，且被告在消防管道改造前也未告知原告消防管道改造将会导致延期交房；故对被告所称消防管道改造构成合同约定延期交房情形的意见，本院不予采信。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告连云港香溢诺泰置业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告邱苏元、丁海艳逾期交房违约金2072.84元、逾期办证违约金6686.58元，共计8759.42元；
二、驳回原告邱苏元、丁海艳其他的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费50元，由被告连云港香溢诺泰置业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于连云港市中级人民法院。
审判员 张玖铭
二〇一七年五月二日
书记员 韦 玲
法律条文和上诉须知
一、法律条文
（一）《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
（二）《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第十八条由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：
（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；
（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；
（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。
合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。
（三）《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
二、上诉须知
根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自上诉人递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴费凭证提交本院。逾期未交纳或者未将缴纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。
预交上诉费收款人：连云港市中级人民法院
账号：44×××94
开户行：连云港市农业银行苍梧支行