广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）龙民初字第17号
原告广西莲城建设集团有限公司，住所地广西贵港市港南区江南贸易城。
法定代表人谭燕喜，董事长。
委托代理人刘纲汉，该公司法律顾问。
委托代理人陈凯，该公司职员。
被告梧州市天福房地产开发有限公司，住所地广西梧州市新兴三路48号亿辉国际商住小区A幢7单元201号房。
法定代表人黄兆鸿，董事长。
委托代理人向华友，广东木棉律师事务所律师。
原告广西莲城建设集团有限公司（以下简莲城公司）与被告梧州市天福房地产开发有限公司（以下简称天福公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年12月22日立案受理后，依法组成合议庭，分别于2015年11月25日、2016年2月17日两次公开开庭进行了审理。书记员黄颖健出庭担任记录。原告莲城公司的委托代理人刘纲汉，被告天福公司的委托代理人向华友到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告莲城公司诉称，原告与被告对梧州龙城国际酒店装修工程进行友好协商后，于2014年1月21日签订《梧州龙城国际酒店装修工程施工承包合同》，并于2014年1月21日、3月6目签订《补充协议》两份。该合同约定，由原告承包梧州龙城国际酒店装修工程，并按被告提供的图纸及资料进行施工。工程承包方式：合同总价包干，工程合同内设有的项目作为增加项目另行计费；合同工期为240天，合同价款金额为：2300万元。合同已明确了对工程计价与结算方式以及付款方式。合同对违约责任作明确的约定：甲方（即被告，下同）不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，从约定支付日期的次日起，甲方应支付合同价款每天千分之一的违约金给乙方（即原告，下同）。合同签订后，原告即调集机械设备和购买材料及组织人员进场施工。原告完成了对该大楼四层以上的外墙装修，四层以下的工程已完成了70％的工程量。室内的样板房装修工程完成了一部分。由于该项目的消防设施及施工问题没有得到落实，室内消防工程未能通过验收，导致原告施工困难极大。由于被告种种原因，不能满足施工条件，加上被告长期拖欠工程进度款，被告于2014年7月23日通知停工。原告所完成的工程量计算工程价款金额为450万元，减去被告支付的55万元，被告尚欠工程款395万元。原告在该项目的施工期间先后7次致函被告，请求协调和解决施工中的问题，对于被告长期拖欠工程款问题，原告曾无数次派员及电话和发催款函要求被告支付工程进度款，但无结果。原告按合同的要求，完成了工程施工义务，但被告没有依合同的约定履约向原告支付工程款，显属违约，且原告在2014年7月23日停工，不能完全履约合同，责任在被告方。为此，请求法院判令解除原告与被告签订的《梧州龙城国际酒店装修工程施工承包合同》；判令被告支付给原告工程款450万元及违约金57.417842万元，并承担本案诉讼费和鉴定评估费。
被告天福公司辩称，同意解除合同，不同意支付工程款及违约金给原告。
经开庭审理，原、被告围绕被告是否应支付工程款及违约金给原告等主要争议焦点进行举证。
原告莲城公司对其主张提供的证据有：1.企业法人营业执照复印件一份，证明原告公司注册登记经营情况；2.身份证复印件一份，证明谭燕喜身份登记情况；3.企业法人营业执照复印件一份，证明被告公司注册登记情况；4.身份证复印件一份，证明黄兆鸿身份登记的基本情况；5.建筑工程施工合同复印件一份，证明原、被告双方签订的施工合同及事实；6.补充协议复印件二份，证明双方对有关增加工程以及计价和支付工程款等事宜的约定；7.施工联系函复印件一份，证明双方在施工过程中相互信函，协调有关事宜；8.催款函复印件二份，证明被告拖欠工程款，原告向被告去函催讨工程款；9.银行汇款凭证复印件二份，证明被告两次支付原告工程款共55万元；10.工程量计算清单复印件一份，证明原告对已完成的工程进行计算价款；11.鉴定意见书原件一份，证明鉴定出来的工程款为404.350922万元，虽与原告主张的工程款450万元有差距，但原告认可这份鉴定意见书。
被告天福公司对其主张在举证期限内提供的证据有：1.龙城国际酒店客房标准层装修工程施工图集复印件一份；2.龙城国际酒店客房标准层装修工程施工图集（优化版）复印件一份；3.龙城国际公寓式酒店室内装饰装修工程施工设计说明复印件一份；4.梧州龙城国际酒店装饰工程项目部人员名单复印件一份；5.梧州龙城国际酒店装修工程施工进度表复印件一份；6.20140311号工联单复印件一份；7.20140312日工联单复印件一份；8.20140313号工联单复印件一份；9.20140318日工联单复印件一份；10.20140321日工联单复印件一份；11.20140324号工联单复印件一份；12.20140409号工联单复印件一份；13.20140409号工联单复印件一份；14.20140526号工联单复印件一份；15.20140612号工联单复印件一份；16.20140612号工联单复印件一份；17.20140619号工联单复印件一份；18.20140408工程例会签到表及会议纪要复印件一份；19.2014年5月20日工程例会签到表及会议纪要复印件一份。
经过开庭质证，被告对原告提供的证据1—6、9没有异议；证据7有异议，在被告提供的20140313号工联单、20140409号工联单上记载了原告使用的材质出问题；证据8催款函当中的签收人是否是被告的员工并不确认；证据10的内容有异议，是原告对工程量单方面的计算；对证据11鉴定意见书有异议，不认可这份鉴定结论，第3页倒数第2行写鉴定机构到现场勘查，被告没有参与这个工作；第6页讲到两次发出征询意见函给双方当事人，被告是没有收到这方面的函件，由于本代理人今日才得到鉴定意见书，虽然法院庭前说被告另一委托代理人签收了鉴定意见书，但我希望法庭能给15天时间给被告，被告需要对这份鉴定意见书进行详细的研究。
原告对被告提供的证据1因为没有正式盖章不予认可；证据3的关联性有异议；证据2、4—19均无异议。
本院结合双方举证和质证，认证如下：对原、被告确认无异议的证据予以采信，可作为本案定案的依据；对原、被告提出异议的证据，因无相反证据予以否定，且该类证据确与双方诉辩事由具有一定关联性，故本院亦作为本案定案的参考依据。
综合全案证据和庭审笔录，本院确认以下法律事实：原告莲城公司是经工商管理部门核准登记依法成立，并具有相应建筑装修装饰工程专业和消防设施工程专业等资质的有限责任公司。原告与被告于2014年1月21日签订《梧州龙城国际酒店装修工程施工承包合同》，该合同约定，由原告承包梧州龙城国际酒店装修工程的五樘电梯，首层大堂、商铺砌墙、五至十层室内装修、各层配电房、各层弱电房及外墙装修，消防系统的强电线路布装等16项装修工程，按被告提供的图纸及资料进行施工。工程承包方式：合同总价包干，工程合同内没有的项目作为增加项目另行计费；合同开工日期为2014年2月28日，完成日期为2014年10月18日，工期日历天数为240天，合同暂定价款金额2300万元。合同的计价与结算方式：以发包人（即被告，下同）提供的有效施工图为依据，按定额计价模式分专业执行2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》2010年《广东省市政工程综合定额》、《穗建造价（2010）31号》等相关定额及广州市行政主管部门颁布的施工同期的相关计价文件。按国家规定由承包人（即原告，下同）交纳的各种税收已包含在本工程造价内，由承包人向税收部门支付。广州地区建设工程常用材料综合价格中没有的项目，由承包入根据市场行情提出适当价格，发包人予以审核确认，作为双方结算的依据。承包方进场施工7天内，甲方（即被告，下同）支付合同暂定价的10％工程款给乙方（即原告，下同。2014年2月23日前支付50万元整，2014年3月1目前支付180万元整），工程进度达到合同总价的60％时（以甲乙双方共同确认的工程进度为准），甲方支付合同暂定价的25％给乙方；合同内所有工程竣工验收合格后七天内支付合同暂定价的25％给乙方，但工程竣工验收不合格或乙方延迟工程期除外）；甲乙双方确认结算完成后支付（含己支付工程款）结算总价的10%给乙方（本次支付最迟不能超过2015年1月15日支付）；其余款项支付不能超过2015年4月15日支付（如因工程竣工验收不合格需要返工或乙方原因延迟工程期的，影响甲方使用的情况下则甲方可相应向后延迟付款时间），留3％质保金于一年质保金期满后15天内一次性结清。违约责任：乙方应按本合同规定的日期竣工（240天内），如因乙方责任未能按时交付给甲方使用，乙方应按合同价款的每天千分之一向甲方支付违约金。当乙方交付的工程质量达不到约定标准，乙方负责整改维修至合格。甲方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，从约定支付日期的次日起，甲方应支付合同价款每天千分之一的违约金给乙方，甲方原因造成停工的，则施工工期相应顺延等内容。2014年1月21日，原告与被告签订《建设工程施工合同补充协议》，约定了外墙装修、大堂地面装修用料方面的部分变更。2014年3月6日，原告与被告签订了《补充协议》，约定外墙物料完工，样板房装修完成，安装供水变频系统、管路布装至少一半数量，弱电房砌墙装门，管线布装完成一半数量，空调管路及盘管风机布装（至少三层）的工程施工进度情况所订计划。合同签订后，原告即调集机械设备和购买材料及组织人员进场施工，原告施工期间，被告支付了工程预付款55万元给原告后，于2014年7月23日出具停工通知给原告。诉讼中原告将要求被告支付的违约金由326.6万元调整为57.417842万元。因被告对原告单方结算的工程量及造价不认可，本院于2015年2月4日、3月11日，就原告申请对其完成龙城国际酒店装修工程的工程量及造价的鉴定材料，经原、被告双方质证后，依法委托广西正德工程造价咨询有限公司进行司法鉴定。该鉴定机构于2015年9月9日对龙城国际酒店装修工程造价作出的鉴定结论为404.350922万元。原告认可该鉴定结论，被告则认为其在鉴定机构到现场勘查时没有参与这个工作，也没有收到鉴定机构的征询意见函，且鉴定结论忽略了原告施工工程的质量问题鉴定，不认可该鉴定结论，并表示对工程质量问题不申请鉴定。2015年12月18日，本院通过座机录音电话通知被告的委托代理人向华友于2015年12月21日上午11时到龙城国际酒店进行现场勘验。勘验现场当日，除原告、广西正德工程造价咨询有限公司及本院的工作人员到现场外，被告没有到场而无法进行现场勘验。2015年12月31日，本院分别依法向原告与被告送达广西正德工程造价咨询有限公司出具的鉴定报告征求意见函，原告与被告收到鉴定报告征求意见函后在规定的时间内均没有提出意见。2016年1月22日，广西正德工程造价咨询有限公司致函本院，因原告与被告在规定的期限没有对其出具的鉴定报告征求意见函提出意见，视为原告与被告对其出具的桂正咨基字（2015）第411号工程造价鉴定意见书的鉴定结论的认可，其对该鉴定结论不作更改。
本院认为，原告在工商行政管理部门核准的经营范围内与被告签订的《梧州龙城国际酒店装修工程施工承包合同》及其补充协议，是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律的规定，合法有效，双方当事人应按照合同的约定，享受各自的权利和履行义务。鉴于原告认为其依据与被告签订的合同目的因被告的违约行为致使无法实现而提出解除合同，且被告也同意解除合同，是双方真实意思表示，有利于本案纠纷的解决，应予准许。合同解除后，被告是否应支付工程款和违约金问题：原告根据其与被告签订的合同约定进场对工程进行装修装饰施工，在施工过程中，因被告没有按照合同约定的时间支付工程进度款，并于2014年7月23日单方通知原告停工至今都没有进行复工，致使原告提出解除合同，在被告同意解除合同的情况下，应当对原告已完成的装修装饰工程量和造价进行结算，又因双方对原告完成的工程量和造价没有进行结算，且被告对原告单方结算的工程量及造价不认可，经原告申请，本院主持原、被告双方就原告申请鉴定的事项而提交的鉴定证据材料进行质证后，依法委托经抽签选定广西正德工程造价咨询有限公司对原告完成的工程量和造价进行鉴定。由于被告没有按照法院的通知要求到场进行现场勘验和对鉴定报告征询提出意见，对工程质量问题提出异议又不申请鉴定，不影响鉴定机构对鉴定事项的鉴定结论，广西正德工程造价咨询有限公司对原告完成的工程量和造价作出的鉴定结论（404.350922万元），本院予以认可；扣减被告已支付给原告的工程预付款55万元后，被告尚应支付给原告已完成工程的工程款349.350922万元。鉴于原告进场施工后，被告没有按照合同约定支付工程进度款给原告及单方通知原告停工至今，致使工程无法继续施工的责任应在于被告，被告应按照双方在合同的约定，向原告承担支付违约金的违约责任，但因原告只完成部分工程量而被停工，被告应支付的违约金，应以原告实际完成的工程量造价和被告实际拖欠原告的工程款金额，并从约定被告应付款项的次日起，按照双方在合同中约定的违约金计算标准计付。经核算，被告应支付的违约金为49.60783万元（违约金计算：从2014年3月1日起至2014年7月23日止，按日千分之一计算）。因此，对原告提出要求被告支付工程款和违约金的诉讼请求，理据充分，本院依法予以支持。对被告提出不支付工程款和违约金的辩解意见，理由不成立，本院不予采纳。为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十一条第一款第（二）项、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第二百八十三条之规定，判决如下：
一、解除原告广西莲城建设集团有限公司与被告梧州市天福房地产开发有限公司于2014年1月21日签订的《梧州龙城国际酒店装修工程施工承包合同》及其补充协议；
二、被告梧州市天福房地产开发有限公司支付给原告广西莲城建设集团有限公司工程款349.350922万元；
三、被告梧州市天福房地产开发有限公司支付给原告广西莲城建设集团有限公司违约金49.60783万元。
本案案件受理费47319元，保全费5000元，鉴定费100000元，合计152319元（原告已预交），由原告广西莲城建设集团有限公司负担10115元，被告梧州市天福房地产开发有限公司负担142204元。
上述应履行义务，义务人应于本案生效判决送达之日起十日内履行完毕，逾期则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区梧州市中级人民法院。
当事人上诉的，应在上诉期限届满后七日内预交上诉案件
受理费，逾期不交纳的，按自动撤诉处理。
审 判 长 李碧波
代理审判员 张家宇
人民陪审员 纪承国
二〇一六年一月十七日
书 记 员 黄颖健
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十一条有下列情形之一的，合同的权利义务终止：
（一）债务已经按照约定履行；
（二）合同解除；
（三）债务相互抵销；
（四）债务人依法将标的物提存；
（五）债权人免除债务；
（六）债权债务同归于一人；
（七）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。