福建省福州市晋安区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0111民初3582号
原告：郑丹，女，1987年12月2日出生，汉族，住福建省长乐市。
委托诉讼代理人：林明星，福建海山律师事务所律师。
委托诉讼代理人：张琳，福建海山律师事务所律师。
被告：福建世欧投资发展有限公司，住所地福州市台江区五一南路1号联信中心12层。
法定代表人：ＸＸ辉，总经理。
委托诉讼代理人：黄大光，上海锦天城（福州）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：郑梅，上海锦天城（福州）律师事务所律师。
原告郑丹与被告福建世欧投资发展有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年7月19日立案后，被告提出管辖权异议申请，本院依法裁定驳回被告福建世欧投资发展有限公司对管辖权提出的异议。本院依法适用简易程序公开开庭进行审理，原告郑丹的委托诉讼代理人林明星及被告福建世欧投资发展有限公司的委托诉讼代理人郑梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告郑丹向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付逾期办理房屋权属证书（明确记载土地使用期限及权利等信息）违约金，违约金自2016年3月31日起每日按原告已付购房款2341901元的0.01%计算，直至本案讼争的房屋具备办理权属证书条件且被告通知业主之日止；2、判令本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2012年11月8日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，购买被告开发的坐落晋安区房屋，房屋面积134.12平方米，总价款为2341901元。合同约定，出卖人应当在2015年03月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将符合条件的商品房交付买受人使用。出卖人应当在商品房交付使用后365日内办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人的原因，买受人不能在商品房交付使用后365日内取得房屋权属证书的，买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按原告已付购房款的0.01%向买受人违约金。后原告依约足额支付购房款，该小区于2015年4月1日交付原告及其他业主使用，而被告逾期办理讼争房屋权属登记违反合同约定，严重损害原告的合法权益。
被告福建世欧投资发展有限公司辩称，一、为申请办证，被告已按规定于2015年10月21日向福州市城乡规划局申请按现状进行规划条件核实，但是因个别业主在公示期间对讼争项目按现状办理规划条件核实提出异议，导致该次规划条件核实未通过。在福州市城乡规划局要求按照原规划进行核实之后，又由于部分业主多次阻挠被告恢复原规划建设，并冲击小区物业办公场所，导致讼争项目迟迟无法通过规划条件核实。后经多方协调，福州市城乡规划局在2016年8月12日第二次按现状进行规划条件核实，公示没有业主异议之后，才于2016年8月26日向被告出具《建设项目规划核实情况意见书》，通过了项目规划条件核实。规划条件核实是办理《土地检查核验》、《竣工验收备案表》以及《初始登记通知书》的前置条件，部分业主的异议是造成办证延误的原因。延误的时间自第一次公示期满次日（即2016年1月14日）起至2016年8月26日止共计225天。根据合同第十四条约定以及法律规定，非因被告原因导致无法按时取得房屋权属证书的，被告不承担违约责任。二、根据地随房走的原则，讼争商品房土地登记信息暂无法记载，对原告房屋所有权的完整性及其行使不产生任何不利的影响。原告以土地使用期限信息暂无法记载、其权利受限制为由主张逾期办理房屋权属证书违约金，缺乏事实和法律依据。三、福州市自2016年9月25日开始正式实施不动产统一登记。因行政机关机构调整等原因，《不动产权证书》颁发初期出现过土地登记信息暂无法记载的情形，但是到2017年2-3月操作系统稳定之后，已不再出现土地登记信息暂无法记载的情况。四、被告于2016年9月30日向原告发出《产权办理通知书》，已按约履行了合同约定的协助办理权属登记的义务，原告逾期领取办理权属登记需由被告提供的资料以及逾期迟延办理《不动产权证书》的行为由此产生的法律后果应由原告自行承担，而非将逾期办证的违约责任转嫁到被告身上。五、案涉房屋的“交付使用之日”应为案涉房屋的实际交接日，合同第十四条第2款约定的365日的起算时间应于案涉房屋完成实际交接次日起计算。
本院根据双方当事人提供的证据，进行了质证后，作出如下事实认定：2012年11月8日，原、被告签订《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的坐落晋安元房屋，面积134.12平方米，总价款2341901元；出卖人应当在2015年03月31日前，将符合条件的商品房交付买受人使用；出卖人应当在商品房交付使用后365日内办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人的原因，买受人不能在商品房交付使用后365日内取得房屋权属证书的，买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按原告已付购房款的0.01%向买受人支付违约金。
签约后，原告依约支付全部购房款，其中1600000元系按揭贷款。被告于2015年4月8日向原告交付房屋。因讼争房屋所在小区在建设时变更了机动车和绿地位置等的原规划，被告向福州市城乡规划局申请按现状进行规划条件核实，后部分小区业主在2016年1月7日至1月13日规划条件核实公示期间提出异议，核实未通过。经协调，福州市城乡规划局又于2016年8月12日就讼争项目按现状办理规划条件核实再次公示，并于2016年8月26日审批通过核实。2016年9月22日，福州市不动产登记和交易中心向被告发出《初始登记通知书》。2016年9月30日，被告向原告发出《产权办理通知书》，通知原告领取办证资料的时间为2016年10月10日至10月16日。原告于2016年10月16日到被告处领取办理权属登记需提供的资料。案涉房屋于2016年12月6日办理了《不动产权证书》，但载明土地信息无法记载。2017年10月31日，案涉房屋重新办理了《不动产权证书》，补充登记土地信息。
本院另查明，被告于2017年2月17日向福州市不动产登记和交易中心申请办理讼争C-a2二期地块1#-3#、5#、6#、12#楼及地下室的土地总登手续，该中心于2017年3月22日出件。
本院认为,原、被告签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》，合法有效，当事人应当予以履行。《商品房买卖合同》第十四条约定，出卖人应当在商品房交付使用后365日内办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。所谓“权属登记”，根据《城市房屋权属登记管理办法》第三条规定，已经明确定义为，房屋权属登记是指房地产行政主管部门代表政府对房屋所有权以及由上述权利产生的抵押权、典权等房屋他项权利进行登记，并依法确认房屋产权归属关系的行为；故原、被告于《商品房买卖合同》第十四条约定的办理权属登记依法不包括土地使用权登记。被告通知原告于2016年10月10日开始领取办理权属登记所需要的资料时，应视为已经完成合同约定的协助办证义务。被告在2015年4月8日向原告交房后的365日内即2016年4月7日前，未能完成通知原告办理房屋权属证书的义务，构成违约。违约期从2016年4月8日起算至被告通知原告可以办理房屋权属证书之日即2016年10月10日止，共计185天。本案逾期办证的根本原因在于被告变更原规划并导致规划条件核实时间拖延，被告关于非因其原因导致延误其不承担逾期办证责任的抗辩，理由不成立。为此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款规定，判决如下：
一、被告福建世欧投资发展有限公司应于本判决生效后十日内向原告郑丹支付逾期办证违约金43325.2元（2341901×185×0.01%＝43325.2）；
二、驳回原告郑丹的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1088元，减半收取为544元，由原告郑丹负担87元、被告福建世欧投资发展有限公司负担457元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福州市中级人民法院。
审判员 倪卫东
二〇一七年十二月五日
书记员 危 艳
附：本案适用的主要法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百一十五条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。