江苏省靖江市人民法院
民 事 判 决 书
（2014）泰靖商初字第0388号
原告（反诉被告）江苏同步重工装备有限公司，住所地无锡市新区硕放工业集中区五期E18－4地块。
法定代表人王波，总经理。
委托代理人钱锋，江苏金匮律师事务所律师。
被告（反诉原告）江苏中泰桥梁钢构股份有限公司，住所地靖江市江阴经济开发区靖江园区同康路15号。
法定代表人陈禹，董事长。
委托代理人张晓斌，江苏骥江律师事务所律师。
原告江苏同步重工装备有限公司（原名无锡市同步港机制造有限公司，以下简称同步公司）与被告江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称中泰公司）为买卖合同价款纠纷、反诉原告中泰公司与反诉被告同步公司为买卖合同逾期交货纠纷一案，本院2014年8月6日受理后，由审判员徐彩霞独任审判，于同年8月26日依法公开开庭进行了审理。后组成合议庭，于同年12月26日公开开庭进行了审理。同步公司委托代理人钱锋、中泰公司委托代理人张晓斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
同步公司诉称：2012年7月16日，我司与中泰公司签订起重机项目采购合同1份，约定我司供给中泰公司吊钩桥式起重机3台，总价款1753500元。我司按约履行了合同义务，中泰公司仅支付价款1052000元，尚欠701500元至今未付。请求判令中泰公司立即给付我司价款701500元、赔偿利息损失（结欠的价款扣除10%的质保金后计526150元，因中泰公司未出具书面的验收证明，故自2013年1月31日起，按同期人民银行一年期以上贷款基准利率年利率6.15%计算至付款之日；质保金175350元自2014年2月1日起，按同期人民银行一年期贷款利率年利率6%计算至付款之日），本案诉讼费由中泰公司承担。
中泰公司答辩并反诉称：对同步公司所述签订合同、已付价款1052000元的事实没有异议。合同约定的付款方式为50%现金、50%承兑汇票，承兑汇票有6个月的贴现期，故我司不应支付利息，且原告主张的年利率6.15%有误。合同约定同步公司应于2012年10月30日完成安装调试，并由同步公司联系技术监督部门完成检测及特种设备注册，在全部资料移交我司且无质量及安全问题后完成验收。如未按期交货，每延迟一天应承担违约金5000元。合同签订后，我司按约付款，但同步公司未按期交货，至2013年3月4日才将特种设备安全检验合格证交付我司。请求判令同步公司给付我司延期交货违约金15万元并承担反诉案件受理费。
同步公司辩称：中泰公司所述我司于2013年3月4日交付其特种设备安全检验合格证是事实，但该日并不是设备安装调试时间，我司于2012年11月21日前已完成安装调试。因中泰公司需安装设备的厂房未竣工，导致安装延误，故我司不承担逾期交货的违约责任。如法院确认我司应承担违约责任，因合同约定的违约金过高，请求法院根据本案情况予以调整。
本案争议的事实是：同步公司的交货时间，合同约定的逾期交货违约金是否过高，逾期付款的利息如何确定。
围绕争议的事实，同步公司提供下列证据以支持其诉讼请求：
1、起重机项目采购合同，以证明合同没有明确交货时间，约定2012年10月30日完成安装调试，即是约定2012年10月30日交货。
2、安全检验合格证，以证明同步公司按约履行合同义务，设备经技术监督局检验合格并办理了设备使用登记。
3、增值税专用发票，以证明同步公司已按合同约定全额开具发票给中泰公司。
4、付款凭证，以证明中泰公司未按约付款，构成违约。
5、申请法院向江苏省特种设备安全监督检验研究院（以下简称特种设备监检院）调取的3台起重机的施工监督检验档案资料，以证明涉案设备于2012年11月21日前已完成调试，之后向有关部门申请办理安全合格证。
中泰公司对同步公司提供的证据的质证意见：对证据的真实性均无异议。合同约定于2012年10月30日完成安装调试，延期交货的违约金为每天5000元，中泰公司要求支付15万元违约金属主动降低了违约金，不应再调整。证据2载明中泰公司于2013年3月4日才收到安全检验合格证，证明此时同步公司才完成安装调试。证据5中的合格证载明制造完成日期是2012年11月14日、施工监督检验记录载明的施工告知日期为2012年11月21日，证明此时设备尚未安装。证据2与证据5能够证明同步公司未按合同约定完成安装调试，属逾期交货。
中泰公司提供下列证据以支持其诉讼请求：
1、2012年11月21日的设备预验收单2页，以证明中泰公司于2012年11月21日至同步公司对设备进行预验收，此时设备尚在同步公司处。
2、机加工车间、自动化加工车间工程验收证明书，以证明需安装本案设备的车间于2013年1月18日竣工，如同步公司主张2012年11月21日前设备已完成安装调试，那么厂房是否竣工与设备的安装验收没有必然的联系，同步公司迟延交货与中泰公司无关。
中泰公司未提供因同步公司逾期交货给其造成了损失的证据。
同步公司对中泰公司提供的证据的质证意见：对证据1系复印件，不认可其真实性。对证据2的真实性没有异议，需安装本案设备的厂房验收时间为2013年1月18日，因设备的安装与厂房的竣工是相关联的，因中泰公司的厂房未竣工，导致设备无法安装，即使同步公司迟延交货，责任也在中泰公司。如法院确认同步公司应承担逾期交货的违约责任，因中泰公司没有损失，应按总价款的15%为计算基数、按同期人民银行存款利率计算违约金。2013年3月4日是将安全检验合格证交给中泰公司，并不是此时才完成安装调试。
本院认证意见：同步公司提供的证据，中泰公司对其真实性均无异议，相关证据的内容均与本案有关，可以作为本案认定事实的依据。中泰公司提供的证据1系复印件，同步公司对其真实性不予认可，故证据1不能作为本案认定事实的依据。同步公司对证据2的真实性没有异议，该证据可以证明需安装本案设备的中泰公司的厂房竣工验收时间。
经审理查明：2012年7月16日，同步公司（卖方）与中泰公司（买方）签订中泰公司机加工车间和自动化加工车间起重机项目采购合同1份，约定同步公司供给中泰公司吊钩桥式起重机3台，总价175.35万元。供货范围为起重机制造、运输、安装、试车、验收、行政收费及技术培训。卖方发货之前，应对起重机的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检查，并出具起重机符合合同规定的质量证书。交货地点为中泰公司自动化加工车间内，卖方负责运送到交货地点、负责卸车。卖方在安装设备前必须与买方签订工程承包安全合同书。在现场安装施工前一个月提交施工组织机构人员名单供买方审核。设备安装调试期10天，设备安装完毕后，由买卖双方共同组织初步验收，初步验收合格后，卖方联系当地技术监督部门完成检测及特种设备注册。卖方将全部资料移交买方且无质量及安全问题后完成最终验收。质保期为12个月。设备安装完工验收完成，买方出具完工验收证书之日起，质保期开始。交货期：在2012年10月30日完成安装调试。付款方式：签订合同后支付定金15%，共计26.3万元；设备制造完毕并经买方初步验收合格后支付此次提货货款的45%，卖方立即发货，同时卖方提供全额增值税发票（17%）。设备安装完毕后再支付此次提货货款的15%，经交货地技术监督局安装检验合格并能完成特种设备使用注册登记后再支付此次提货货款的15%。质保金在12个月质保期满后并无未解决质量问题买方即向卖方返还（无息）。支付方式50%现金、50%承兑汇票。如果卖方未能按合同规定的时间按期交货，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由合同款中扣除。核定损失额为每延迟一天罚款金额5000元，如果卖方在核定损失总额达到合同总金额的10%时后仍不能交货时，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方除偿还损失外仍有义务支付上述迟交核定损失金额。当日，双方签订了工程承包安全合同书。
合同签订后，中泰公司交付同步公司2012年8月21日的银行承兑汇票1份（金额263000元）。10月29日，同步公司开具了3台起重机的增值税发票，后交付给中泰公司。后中泰公司又交付同步公司2013年1月14日的银行承兑汇票1份（金额264000元），中泰公司于2013年1月18日汇款525000元给同步公司。2013年1月18日，中泰公司的机加工车间、自动化加工车间工程竣工验收。
特种设备监检院的起重机施工监督检验档案资料中，施工检验记录载明监检开始日期2012年11月21日，所附的同步公司的合格证载明制造完成日期2012年11月14日，部件施工过程与施工后检验确认日期2012年12月5日，监检结束日期2013年1月30日。后江苏省特种设备安全监督检验研究所对本案所涉3台起重机出具了安全检验合格证。3月4日，同步公司将安全检验合格证交给中泰公司，但中泰公司至今未给付同步公司余款701500元。
另查明：中国人民银行公布的贷款基准利率：2012年7月6日开始，6个月至一年期年利率6%。一年至三年期年利率6.15%。
本案争议的焦点是：同步公司是否应承担逾期交货的违约责任；如应当承担，逾期交货违约金是否应调整；中泰公司应如何承担逾期付款的利息。
本院认为：同步公司与中泰公司签订的采购合同，符合法律规定，双方当事人均应按合同约定履行各自的义务。根据合同约定，同步公司负有按合同约定的时间交付设备、安装调试设备并向质监部门报检、领取安全合格证的义务；中泰公司负有按合同约定的时间给付价款的义务。
关于同步公司是否应承担逾期交货违约责任的问题。特种设备监检院的起重机施工监督检验记录载明的监检开始日期为2012年11月21日，部件施工过程与施工后检验日期为2012年12月5日，性能测试为2013年1月30日。从施工监督检验记录的监检内容、日期，可以认定本案所涉起重机在2012年11月21日时尚未安装。现同步公司既未提供证据证明其于2012年11月20日前已完成安装调试，也未提供证据证明涉案起重机完成安装调试的具体时间，那么，根据施工监督检验记录中“部件施工过程与施工后检验日期为2012年12月5日”，本院据此认定同步公司完成安装调试时间为2012年12月5日，比合同约定的完成安装调试时间迟延了35天。中泰公司提供的证据能够证明厂房于2012年1月18日竣工，此时本案所涉起重机已安装，可以证明厂房是否竣工与同步公司是否按合同约定时间安装起重机没有必然的联系，故本院对同步公司提出的迟延安装系中泰公司的厂房未竣工验收造成的，责任在中泰公司的主张，本院不予采信，同步公司应当承担逾期交货的违约责任。
关于逾期付款利息的计算。中泰公司未按合同约定给付同步公司货款，已构成违约，依法中泰公司应承担逾期付款的违约责任。合同中，双方未约定逾期付款违约金的计算方法，同步公司要求中泰公司赔偿利息损失，符合法律规定，本院依法予以支持。根据合同约定，中泰公司在设备安装完毕后支付15%货款、经技术监督局安装验收合格并能完成特种设备使用注册登记后再支付15%的货款，现同步公司主张结欠的价款扣除10%的质保金后自2013年1月31日起，按人民银行同期一年期以上贷款基准利率（年利率6.15%），符合法律规定，本院依法予以采信。质保金在12个月质保期满后给付，设备安装验收完成，买方出具验收证书之日起质保期开始，因同步公司未能提供中泰公司出具的验收证书，故同步公司主张质保金自监检结束后开始计算质保期并无不当。现同步公司主张自2014年2月1日起按同期人民银行一年期贷款基准利率（年利率6%）计算利息并不违反合同约定和法律规定。因双方约定中泰公司给付50%现金、50%承兑汇票，因承兑汇票是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据，因此，中泰公司即使按合同约定的时间交付同步公司承兑汇票，同步公司在汇票到期日才能取得汇票金额，否则汇票贴现同步公司需支付贴现利息。因此，中泰公司所欠价款应分段计算利息。
关于逾期交货违约金的确定。本案所涉合同仅约定了逾期交货的违约金，对逾期付款未约定违约金，现中泰公司也未提供证据证明因逾期交货给其造成的损失，本院根据同步公司的申请，从公平原则考虑，对逾期交货违约金比照逾期付款的违约责任予以调整，但相关诉讼费仍应由同步公司承担。
综上，中泰公司未按合同约定时间给付同步公司货款，依法应承担逾期付款的违约责任；同步公司未按合同约定的时间完成安装调试，依法应承担逾期交货的违约责任。同步公司要求中泰公司立即给付货款701500元符合法律规定，本院依法予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六下一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司给付江苏同步重工装备有限公司价款701500元，于判决生效后10日内付清。
二、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司于判决生效后10日内赔偿江苏同步重工装备有限公司利息损失（263075元自2013年1月31日起按年利率6.15%计算至2013年7月30日；526150元自2013年7月31日起按年利率6.15%计算至付款之日。87675元按年利率6%自2014年2月1日起计算至2014年7月31日，175350元按年利率6%自2014年8月1日起计算至付款之日）。
三、江苏同步重工装备有限公司于判决生效后10日内给付江苏中泰桥梁钢构股份有限公司逾期交货违约金10340元（合同总价款1753500元×6.15%÷365天×35天）。
如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费11280元由江苏中泰桥梁钢构股份有限公司承担；反诉案件受理费1650元，由江苏同步重工装备有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状正本一份、副本两份，上诉于江苏省泰州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（户名：泰州市财政局，开户行：泰州市农业银行海陵支行，帐号：20×××88）。
审 判 长 徐彩霞
审 判 员 陈海波
人民陪审员 徐伯先
二〇一五年一月三十日
见习书记员 马 炼
本案所涉相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。