重庆市万州区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）万法民初字第05693号
原告丁长秀，女，汉族，1952年11月16日生，住重庆市万州区林家湾。
原告向世华，男，汉族，1950年7月2日生，住重庆市万州区林家湾。
原告委托代理人向世华，重庆升腾律师事务所律师。
被告重庆市万州区国成建设开发有限公司（组织机构代码：70940477－4），住所地：重庆市万州区清堰街91号。
法定代表人蒋长国，总经理。
委托代理人张守贵，重庆渝万律师事务所律师。
原告丁长秀、向世华诉被告重庆市万州区国成建设开发有限公司（以下简称国成建司）商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员张文勇独任审判，适用简易程序公开开庭进行了审理。原告丁长秀及其委托代理人向世华，被告国成建司委托代理人张守贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告丁长秀、向世华诉称，2010年5月23日，原告与被告签订《重庆市商品房买卖合同》，约定甲方应当在2010年12月31日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。同时约定在商品房实际交付使用后60日办理产权登记。合同签订后，原告按约定履行了支付购房款的义务。被告违反合同约定迟延交房，应承担违约责任。原告接房后，由于被告未取得竣工验收备案登记证，无法在约定期限内提交办理产权登记的资料并取得登记受理单，被告应承担迟延办证的违约责任。被告2011年1月26日以登报方式通知接房不符合同约定的通知方式，通知之时也不具备合同约定的交房条件。请求人民法院判令：被告支付原告逾期交房违约金25450.38元（从2011年1月1日起按已付房款每日万分之一计算至2012年12月14日止）；逾期办理产权登记的违约金21030.43元（从2011年11月29日起按已付房款每日万分之一计算至2013年7月10日止）。
被告国成建司辩称，原、被告签订商品房买卖合同属实。原告已接房并申请办理房地产权登记。2011年1月8日涉案商品房竣工验收合格，2011年1月26日被告登报通知接房，原告按通知履行了接房义务。被告开发的商品房在2012年12月14日取得竣工验收备案登记证，2012年12月17日登报通知接房的业主办理产权证。取得备案登记证迟延是因为移民还房土地置换问题造成，不影响被告交房的行为。根据建筑法第六十一条规定，房屋在竣工验收之后就可以交付使用。同时合同约定的办理产权证是双务行为，首先要原告提出办证申请才能办理产权证。原告未按合同约定期限申请办证，不存在逾期办理产权登记的事实。诉讼期间，被告已将买受房屋产权证书交付原告，同时双方签订协议约定双方权利义务已履行完毕，原告要求我司承担违约责任给付违约金没有法律依据。原告在2013年6月起诉主张权利已超过诉讼时效。假设被告在本案中构成违约，原告要求按已付房款每日万分之一支付违约金过高，人民法院应予调整。请求人民法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2010年5月23日，原告丁长秀、向世华（乙方）与被告国成建司（甲方）签订《重庆市商品房买卖合同》，约定：乙方购买甲方开发建设的位于重庆市万州区（龙宝）牌楼小区三、四组国成江山龙苑19号楼4单元401室商品住宅房一套，建筑面积112.14平方米，总成交金额为356448元；首付107448元当日付清，余款24.9万元申请银行贷款；甲方应当在2010年12月31日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用，由于乙方的原因，未能按期交付的，自书面交房通知确定的交付使用之日起视为已交付，该房屋毁损、灭失的风险及物业服务费由乙方承担；甲方逾期交房的违约责任，除本合同第七条约定的甲方遭遇不可抗力情况外，甲方如未按本合同约定的期限将该商品房交付乙方使用，自本合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金，合同继续履行；逾期交付超过60日。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金；办理产权登记约定在本商品房实际交付之日起60日内，由甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房房地产权证的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。如因甲方的责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房房地产权证的申请，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，逾期交付超过30日，乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房款万分之一的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金；如因乙方的责任，导致甲方未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房房地产权证的相关资料，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，甲方不承担违约责任；合同对面积确认及差异处理、交房手续的办理及保修责任等条款进行了相应约定。同日双方签订《合同补充协议》，第一条约定：“甲、乙双方的通讯、联络以合同载明的地址、电话、传真为准，双方对所提供的真实性负责。若有变更，变更方应从变更之日起7日内以书面形式通知对方。如变更方未按约定通知对方，导致对方无法按本合同约定联系方式向变更方送达有关书面文件的，由此造成的相关责任由变更方承担。双方发出书面文件的方式包括信函、公告、登报、传真、电子邮件等”。上述合同履行期间，原告已按期付清购房款。2011年1月8日，被告开发的国成江山龙苑16号楼主体工程竣工验收合格，同年8月10日该项工程七栋楼消防竣工验收备案，9月7日重庆市万州区环境保护局批复同意对该项工程生活污水处理设施进行预验收，10月26日该项工程防雷竣工验收合格，11月30日重庆市万州区民防办公室同意对该项工程建设项目人防专项验收备案，12月1日该项工程绿地指标核定合格。江山龙苑13号楼主体工程竣工验收合格后，2011年1月26日被告在万州区三峡都市报刊登《接房通知》：国成江山龙苑12、13、15、16、17、19、20号楼的购房户，请于2011年1月28日带相关手续到公司办理接房事宜。2012年12月14日，被告取得国成．江山龙苑16号楼住宅部分及12、13、15、17、19、20号楼的建设工程竣工验收备案登记证［万州区建竣备字（2012）53号］。2012年12月17日，被告在三峡都市报刊登《房屋产权证办证通知》，载明“国成江山龙苑小区12、13、15、16、17、19、20号等楼未办产权证的业主，请带购房合同书原件、不动产发票原件、购房人的身份证复印件、大修基金及契税发票原件，到我公司办理产权证资料交接的手续”，同时公布了公司地址和联系电话。2011年9月29日被告履行了买卖商品房的交房义务。2013年3月15日原告向被告提交办证申请和相关资料，同时委托被告国成建司协助办理买受商品房权属登记的相应义务。2013年7月22日原告领取了房屋产权证书（产权证号：301房权证号2013字第534**号），同日签订江山龙苑产权证交接清单：……自你领取产权证之日起，双方权利义务已经履行完毕。
本案审理期间，被告国成建司于2013年9月4日向本院提交申请，称涉案商品房楼盘未能及时取得建设工程竣工验收备案登记证的根本原因是为了解决北滨公园移民安置用地所致，依法申请本院调查取证。经本院向相关部门调查取证并收集证据，查明：2009年重庆市万州区人民政府在我区滨江路建设“北滨公园”【万川府（2009）185号批文】期间，设立北滨公园移民搬迁安置领导小组，由重庆市万州区建设开发有限公司（以下简称万州建开公司，现重庆市万州三峡平湖有限公司子公司，下称平湖公司）负责搬迁安置工作，重庆市万州城市建设综合开发公司（以下简称万州综合开发公司）提供移民搬迁用地和搬迁还房。因原设计搬迁方案用地不足，不能满足搬迁移民就地还房的需求。为尽快解决移民搬迁问题，在未征得国成建司同意的情况下，万州综合开发公司更改设计方案，占用国成建司位于万州牌楼小区原红花二组（江山龙苑商品房建设用地）1441平方米修建移民还房，万州综合开发公司拟用收回属重庆市万州区自来水公司等量国有土地面积置换上述土地，后与国成建司协商未果。从2010年下半年开始，由万州区建委、国土局等部门牵头，召集相关单位数次协调土地置换事宜。为顾全大局，解决移民搬迁难题，国成建司同意用江山龙苑商品房部分建设用地1441平方米与自来水公司进行等面积置换，不再互补差价。平湖公司于2012年2月13日就上述置换土地方案向万州区人民政府请示【万州三峡平湖文（2012）21号】，同月15日区政府批复同意置换建设用地方案，责成区建委、区国土局办理。同年3月8日，万州区国资委发文【万州国资产（2012）5号】批复同意将万州区自来水公司位于万州区牌楼街道原万安八组存量土地2657平方米中的建设用地1441平方米交由万州建开公司收储。2012年2月，万州建开公司及平湖公司与国成建司签订土地置换协议，将双方位于上述地段分别1441平方米建设用地进行对等置换，互不补偿。其后国成建司将置换用地1441平方米交付万州综合开发公司用于北滨公园搬迁还房用地，上述移民还房建设工程尚未完工交付。后因置换土地性质不同，国成建司至今未取得置换用地国有土地使用权证，未能在置换土地上承建与江山龙苑商品房工程相关的建设开发工程。由于国成建司被置换用地1441平方米原设计规划为小区停车位，因涉及土地置换未能开工建设，不符合原设计规范要求，相关部门未能及时向国成建司核发本案诉争商品房13号楼建设工程竣工验收备案登记证。2012年10月，因国成建司出售的江山龙苑商品房部分买受人办产权证未果引发纠纷。为化解矛盾，解决买受人办理产权证的具体问题，经国成建司向有关部门反映情况，2012年12月14日，万州区城乡建设委员会以部分江山龙苑商品房符合规范设计为由，为江山龙苑12、13、15、16、17、19、20号楼颁发了建设工程竣工验收备案登记证。
上述事实，有双方当事人的陈述和书证，以及本院调查笔录及收集的相关证据佐证，本院予以认定。
本院认为，原告丁长秀、向世华与被告国成建司2010年5月23日签订的《重庆市商品房买卖合同》及《合同补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，合同约定的条款和内容并不违反我国法律和行政法规的禁止性规定，双方签订的上述合同及补充协议合法有效，受法律保护，双方应依照我国合同法第六十条的规定全面履行自己的应尽义务。根据双方合同补充协议第一条的约定，本案被告国成建司系国成江山龙苑商品房小区所涉商品房的出卖人，在出售商品房面对众多不特定买受人的情况下，为避免引起不必要的纠纷，补充协议约定双方发出书面文件采用登报等方式，应属双方当事人对履行通知义务告知和送达方式的特别约定条款，国成建司在履行接房和办证通知义务时采用简便易行的登报方式，要求相关商品房买受人履行相应义务符合双方补充协议的相关约定。原告属我区户籍所在地常住人口，国成建司选择在万州区及周边区县范围内较有影响的刊物“三峡都市报”上刊登与履行商品房买卖合同相关权利义务的通知，并未损害原告的合法权益，自登报通知之日对原告具有法律约束力。原告应按登报通知尽快履行应尽义务。故原告诉称被告以通知登报方式履行通知义务不符合双方合同约定没有合同和法律依据，本院不予支持。但因国成建司2011年1月26日通知接房时并未取得买卖商品房竣工验收备案登记证，并不具备合同约定的交房条件，买受人行使后履行抗辩权拒绝履行接房义务符合法律规定，由此导致逾期交房的违约责任应由被告承担，被告国成建司应承担从约定交房期限截止之日（2010年12月31日）至实际交付房屋之日（2011年9月29日）逾期交房的违约责任。本案被告交房之日虽不具备交付条件，但因交付的商品房质量合格，并未损害原告的合同权益，本院不予干预。由于被告在商品房交付后60日内并未取得建设工程竣工验收备案登记证，不具备办理买受商品房权属证书的条件，也未在约定办证期限内履行办证通知的应尽义务，商品房交付后60日（2011年9月29日至2011年11月29日）办证期限届满后被告应按约定承担逾期办证的违约责任。本案被告虽然履行了协助办证义务，办理了产权证书的交付事宜，同时约定权利义务已履行完毕。交接清单仅能证明被告国成建司履行了买卖合同的相应义务，不能否认被告未按合同约定逾期交房和逾期办证的客观事实，交接清单原告并无放弃相应权利的意思表示或书面条款，被告据此抗辩主张原告已放弃要求被告承担逾期交房和逾期协助办证的违约责任缺乏事实依据和法律依据，本院不予采信。被告国成建司于2011年9月29日逾期交房构成违约，本案逾期交房违约金的诉讼时效应从实际交房后的第31天原告知道或应当知道权利受到侵害之日（即2011年10月29日）开始计算，超过二年不受法律保护。依照我国民法通则第一百三十五条对诉讼时效期限的法律规定，原告于2013年7月30日向本院递交诉状主张权利，未超过二年的诉讼时效，其合法权利本院予以保护。本案诉争商品房所属19号楼于2012年12月14日取得了竣工验收备案登记证，具备了办理商品房产权登记的条件，同时被告于2012年12月17日履行了办证的通知义务，原告应在登报后的合理期限内（本院酌情确认为10天至同月27日止）及时向被告提交办证申请及相关资料，由被告报送办证机构履行办证义务。原告怠于行使上述权利，并未在上述期限内向被告提交办证申请导致具备办证条件后双方未能按合同约定共同履行办证义务的民事责任应由原告自行承担。故原告在本案中要求被告继续承担从通知办证之日后逾期办证的违约责任证据不充分，没有合同依据和法律依据，本院不予支持。被告逾期办证违约之日至原告提起诉讼之日（2013年5月15日）并未超过二年诉讼时效，被告应承担逾期办证的违约责任。被告逾期交房共计273天（2011年1月1日至2011年9月29日），按合同约定计算违约金为9731元（356448×273×万分之一）；逾期办证违约共计395天（2011年11月29日至2012年12月27日），按合同约定计算违约金为14080元（356448×395×万分之一），两项合计23811元。本院已查明导致国成江山龙苑部分商品房竣工后未能及时取得竣工验收备案登记证的主要原因是因国成江山龙苑1441平方米建设用地土地置换事由引起，追根寻源系被告支持万州区人民政府北滨公园公益事业的建设，改善和提升人民群众日益增长的物质文化生活需求，尽快解决北滨公园移民搬迁安置的具体工作，维护社会稳定，被告国成建司主观上并无过失。上述事由虽不能免除被告的违约责任，在本院查明违约行为产生根源的情况下，部分减少被告国成建司按合同约定应付的违约金并无不当。被告要求调减违约金符合我国合同法第一百一十四条的规定，本院予以采纳。根据本案具体情况，本院对合同约定的违约金给付标准进行调整，酌情按上述违约金的20%（23811×20%=4762）承担违约责任支付违约金较为公平合理，以利维护双方当事人的合法权益。综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国建筑法》第六十一条，最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条的规定，判决如下：
一、被告重庆市万州区国成建设开发有限公司在本判决生效后十日内支付原告丁长秀、向世华逾期交房和逾期办证的违约金共计4762元；
二、驳回原告丁长秀、向世华在本案中的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费962元，减半收取481元，原告负担200元，被告负担281元。
如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。同时，直接向该院预交上诉案件受理费。递交上诉状后上诉期满七日内仍未预交诉讼费又不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。
双方当事人在法定上诉期内未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定的履行期间的最后一日起计算。
审判员 张文勇
二〇一三年十一月二十六日
书记员 曾维怡
书记员 黄 华