连云港市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0706民初7412号
原告：钱诗泉，男，1988年7月21日生，汉族，住连云港市灌云县。
原告：臧会，女，1990年7月26日生，汉族，住连云港市灌云县。
被告：名郡东方置业有限公司，住所地连云港开发区高新区振华路（孵化器大楼）。
法定代表人：杨友芳，该公司董事长。
委托诉讼代理人：刘世军，江苏永信律师事务所律师。
原告钱诗泉、臧会与被告名郡东方置业有限公司(以下简称名郡公司)商品房销售合同纠纷一案，本院于2016年10月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告钱诗泉、臧会、被告名郡公司的委托诉讼代理人刘世军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告钱诗泉、臧会向本院提出诉讼请求：1.判令被告按照《商品房买卖合同》承担违约责任支付原告2015年10月28日至2016年11月28日期间的违约金14674元；2.被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2014年4月23日，原、被告签订《商品房买卖合同》，由原告购买被告开发的商品房，约定应在2015年10月28日前交付房屋。原告按约交付购房款，被告未按约交付房屋，应按日向原告支付已交房价款的万分之一的违约金。为维护原告合法权益，特诉至法院。
被告名郡公司辩称，原告主张没有事实和合同依据，2014年4月23日双方签订了商品房买卖合同，就合同的付款事宜以及交房期限作出了约定，即2015年10月28日前将符合条件的商品房交付原告，但答辩人存在约定的免责事宜，合同第八条第二项约定遇到政府部门批准的规划、政策法规变更不能按时交房，答辩人可以据实顺延，2012年7月31日和2013年8月6日连云港市规划委员会会议要求对连云港市范围内的规划进行优化，答辩人开发的项目也在此列。2013年8月13日，答辩人接到规划局通知，要求答辩人优化设计方案，工程全面停工，直至2014年7月16日连云港市建设局才对答辩人作出了关于调整初步设计审查意见的批复，期间历时将近11个月，规划设计是在政府部门的批复后，答辩人才能够按照规划部门要求进行施工，答辩人认为根据合同第八条规定的交房时间，应当依法据实予以顺延，根据上述期限交房时间应当予以顺延。另外，2016年7月1日，被告委托物业公司向原告支付逾期交房违约金2000元。综上，请求法庭依法查清事实，作出公正裁决。
当事人围绕诉讼请求依法提交了《商品房买卖合同》、购房款发票、计划承诺书、告业主书、延期交房通知书以及连云港市规划局连规建函（2013）231号《关于尽快完成东方之珠二期优化方案的通知》，连云港市建设施工图审查中心设计文件审查意见书、连云港市规划局《关于连规东方（2010）第144号及连规东方（2011）第112号审定意见通知书的补充意见》、连云港市城乡建设局连建总（2014）309号《关于东方之珠三期工程C区调整初步设计审查的批复》、银行业务回单等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。
本院经审理认定事实如下：2014年4月23日，原告钱诗泉、臧会（买受人）与（出卖人）连云港凯捷利房地产有限公司（以下简称凯捷利公司）签订《商品房买卖合同》一份，约定凯捷利公司将其开发的位于宋跳高新区新港城大道西、东港学院东，暂定名东方之珠第9#楼10#楼2单元2-1302（9号楼）室房屋出售给钱诗泉、臧会，房屋价款为371498元。第六条付款方式及期限的约定：买受人于2014年4月23日已付购房款111498元，剩余按揭贷款部分26万元须在2014年5月8日前办理完毕按揭手续；第八条交付期限：出卖人应当在2015年10月28日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备经验收合格是指依法组织验收完成并获得竣工的符合本合同约定的商品房交付买受人使用。但如遇到政府有关部门批准的规划设计，政策，法规变更等不能按期交房等特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期。第九条出卖人逾期交房的违约责任：除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1的违约金，合同继续履行。（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之1（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。双方同时对其他事项进行了约定。
合同签订后，原告向被告支付了全部购房款371498元，但被告至今未交付房屋。2016年7月1日，被告向原告支付违约金2000元。
另查明，2013年8月13日，连云港市规划局向连云港凯捷利房地产有限公司发出《关于尽快完成东方之珠二期优化方案的通知》，主要内容为其公司开发建设的东方之珠项目二期（A、B、C地块未建地块）的优化方案通知事宜。2013年12月30日，连云港市建设施工图审查中心受连云港市凯捷利房地产有限公司的委托，对东方之珠9#10#规划调整重审项目施工图设计进行了审查，并出具审查意见。2014年5月9日，连云港市规划局出具《关于连规东方[2010]第144号及连规东方[2011]第112号审定意见通知书的补充意见》，原则同意对连规东方[2010]第144号及连规东方[2011]第112号文批准的方案中A、C地块建筑布局形态和商业容量进行优化，并指出主要调整优化方案。2014年7月16日，连云港市城乡建设局出具连建总[2014]309号《关于东方之珠三期工程（C区）调整初步设计审查的批复》，对东方之珠三期工程（C区）调整初步设计文件及补充文件经审查，认为基本满足初步设计要求，并提出具体意见。
2015年7月21日，连云港凯捷利房地产有限公司变更公司名称为名郡东方置业有限公司。
本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应按合同约定履行各自的权利义务。本案中，原告支付了全部购房款371498元，被告应按照约定于2015年10月28日前履行交付涉案房屋的义务，但至今未能交付房屋，已经构成违约，被告应承担支付逾期交房违约金的法律责任。逾期交房违约金应从约定的交房之日的次日开始计算，即从2015年10月29日起开始计算，至2016年11月28日的逾期交房违约金14674元（371498×1÷10000×395），扣除被告已经支付的2000元，被告还应支付原告逾期交房违约金12674元。
关于被告辩称根据涉案合同第八条第二款第2项规定，涉案房屋所在的9#、10#楼因政府规划调整历时11个月（从通知作出之日起至2014年7月16日的批复之日止），交房时间应当顺延的观点，本院认为，被告接到连云港市规划局要求优化规划方案的通知的时间为2013年8月13日，原、被告签订涉案《商品房买卖合同》的时间为2014年4月23日，在与原告签订合同时，规划需优化调整的事由已经发生，被告应对交房时间有一定的预期，故本院对被告的该辩称意见不予采信。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
被告名郡东方置业有限公司于本判决生效后十日内给付原告钱诗泉、臧会逾期交房违约金12674元。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费50元（原告已预交），由被告名郡东方置业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。
代理审判员 钱永
二〇一六年十二月六日
书 记 员 张冉
法律条文及上诉须知附录
一、法律条文
（一）《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
（二）《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
二、上诉须知
根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。应自上诉人递交上诉状之日起7日内交纳上诉案件受理费，同时将缴费凭证提交本院，逾期未交纳或未将缴纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。