安徽省阜阳市颍州区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖1202民初149号
原告：阜阳市煜仁电器销售有限公司，住所地阜阳市颍泉区。
法定代表人：马春香，该公司经理。
委托代理人：明天，安徽志豪律师事务所律师。
被告：阜阳市九合装饰艺术有限公司，住所地阜阳市颍州区。
法定代表人：苗瑜，该公司经理。
原告阜阳市煜仁电器销售有限公司（以下简称煜仁公司）诉被告阜阳市九合装饰艺术有限公司（以下简称九合公司）装饰装修合同合同纠纷一案，本院于2016年1月8日立案受理。审理过程中，原、被告自愿接受法庭调解，并扣除调解期限70天。后经调解未成，本案依法由审判员张新宏适用简易程序，于2016年3月30日公开开庭进行了审理。原告煜仁公司的委托代理人明天、被告九合公司的法定代表人苗瑜均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告煜仁公司诉称：原告因公司经营需要，于2015年6月15日租赁马军建所有的位于颍州区经济技术开发区京九办事处颍州南路红堡城6#楼109/110房（建筑面积424平方米）商住楼。2015年8月5日，原告与被告签订了房屋装修工程施工合同。合同约定：“原告将其租赁的位于颍州南路红堡城6号109、110铺面（410平方米）交于被告进行装修；工程期限从2015年7月15日至2015年8月20日全部结束，每延误一天支付原告5000元损失；合同金额暂定为106000元，最后以实际金额计算；工程款支付，首期款，签订合同后即付30％-40％，中期款，工程进度过半付工期的进度50％，核算进度实际金额为准40％，结算款，竣工验收合格20％。合同签订后，原告如期履约，先后支付工程款共计79600元，可被告无故停止装修。原告多次催告，被告仍不履行合同义务。为了减少损失，原告向阜阳市惠颍公证处提出对该房屋的内部装修工程现状进行保全证据。该公证处于2015年9月16日出具（2015）皖阜惠公证字第5190号公证书。后原告为了避免损失的进一步扩大，委托其他人进行房屋装修。被告拒不履行合同约定义务的行为，不仅违反了诚实信用原则，更是给原告造成巨大的经济损失。故起诉要求被告赔偿原告损失135000元（从约定竣工日期8月20日计算至公证日期9月16日止），支付原告公证费用2000元，由被告承担本案诉讼费用。
被告九合公司未向本院提交书面答辩状，庭审中辩称：不同意赔偿被告损失，根据合同第十四条第六款约定违约赔偿金无论任何原因不得超过工程直接造价的百分之三十，原告未按照合同约定的方式付款，其已经付款未达到工程造价的百分之八十，而且不含其它实际发生的费用，原告要求我方退出施工，我方未收到停工通知书，属于甲方单方面终止合同，综上请求驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：原告因经营需要，租赁马军建所有的位于颍州区经济技术开发区京九办事处颍州南路红堡城6#楼109、110两室。2015年8月5日，原、被告签订《装修工程施工合同》一份，合同约定：“原告将其租赁的位于颍州南路红堡城6号109、110铺面（410平方米）交于被告进行装修；工程期限从2015年7月15日至2015年8月20日全部结束，因被告拖工造成的工期延误（无法抗拒的原因除外），每延误一天支付原告5000元/天；原告未按合同约定支付工程款影响正常施工的，工期相应顺延；合同金额暂定为106000元，最后以实际金额计算；工程款支付，首期款，签订合同后即付30％-40％，中期款，工程进度过半付工期的进度50％，核算进度实际金额为准（40%），结算款，竣工验收合格20％。违约责任约定，无论任何原因，一方向另一方支付的违约赔偿金均不超过工程直接造价的30%”。合同签订后，原告自2015年7月14日至2015年8月27日分六次向被告支付工程款共计79900元，但被告于2015年8月10日即停止施工。2015年9月6日，原告向阜阳市惠颍公证处申请对该房屋的内部装修工程现状进行保全证据。该公证处于2015年9月16日出具（2015）皖阜惠公证字第5190号公证书。该公证书证明截止2015年9月6日，原告的房屋装修工程仍处于停工状态。经阜阳市惠颍公证处公证后，原告为避免损失的进一步扩大，遂委托他人进行房屋装修。后原告多次向被告九合公司要求赔偿损失无果，遂诉至本院。
本院认为：原告煜仁公司与被告九合公司之间签订的《装修工程施工合同》不违反法律规定，为有效合同，双方均应严格按合同约定予以履行。合同签订后，原告初始按合同约定向被告及时支付首期工程款40000元，截止至2015年8月10日被告以原告未及时支付工程款而停止施工时，原告共计向被告支付工程款67900元。但自2015年8月10日至2015年8月27日，原告又继续向被告支付工程款12000元，累计已支付工程款79900元，即已支付了工程总造价的75.3%的工程款，应视为已按合同约定履行了支付工程款的义务。而被告在2015年8月27日之后仍未按合同约定为原告继续施工，故对此产生的工期延误损失应按合同约定的5000元/天予以赔偿。工期延误应计算至原告申请公证部门到现场公证当日即2015年9月6日，期间工期延误时间为10天，即工期延误损失为50000元（5000元/天×10天），对原告要求被告赔偿135000元损失中的合理部分，本院予以支持。被告虽辩称根据合同第十四条第六款约定违约赔偿金无论任何原因不得超过工程直接造价的百分之三十，即按合同工程总造价计算为31800元，但被告未举证证明上述违约赔偿金能足以赔偿原告的损失，故对此答辩意见不予采信。原告为避免损失扩大及固定证据而支出的公证费2000元，属于为诉讼而开支的合理费用，应由被告负担，对原告要求被告承担公证费2000元的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、第一百三十四条第一款第（七）项、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
被告阜阳市九合装饰艺术有限公司于本判决生效之日起五日内赔偿原告阜阳市煜仁电器销售有限公司工期延误损失费用50000元及支付公证费2000元，合计52000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3040元，减半收取1520元，由被告阜阳市九合装饰艺术有限公司负担520元，原告阜阳市煜仁电器销售有限公司负担1000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。
审判员 张新宏
二〇一六年六月一日
书记员 孟 斐
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国民法通则》
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
第一百三十四条第一款第（四）项承担民事责任的方式主要有：……（七）赔偿损失……；
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。